本溪市平山区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）平民初字第00582号
原告本溪鑫宇建筑工程有限公司，住所地：本溪市平山区。
法定代表人商连波，该公司经理。
委托代理人李野，该公司工作人员。
委托代理人林松，辽宁华义律师事务所律师。
被告本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司，住所地平山区。
法定代表人申强，该公司董事长。
委托代理人李雪曼、曹璨，该公司工作人员。
原告本溪鑫宇建筑工程有限公司诉被告本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告本溪鑫宇建筑工程有限公司的委托代理人林松、李野，被告本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司的委托代理人李雪曼、曹璨到庭参加诉讼本案现己审理终结。
原告诉称：2006年7月30日，原告与被告签订了建设工程施工合同，原告承包了本溪市千金沟棚户区改造工程八组团二标段22#、26#楼施工工程。合同约定工程款的支付时间为按经批复的工程进度报量拨付工程进度款，并约定了其他条款。合同签订后，原告按约定时间开始施工。截止2008年8月30日，22#、26#楼主体工程完工，后因被告拖欠工程款，导致工程停工直至2012年8月经本溪市城乡规划建设委员会协调后，工程才继续施工，复工后被告陆续拨付所欠工程款，现工程已经竣工交付。经核算，被告2008年8月30日前欠付原告工程款总计83.856435万元，由此导致原告损失巨大，并因为建筑行业税收政策在2012年调整，增加了2.5%应给付施工人员的个人所得税和2.18%的养老保险，因此被告欠付原告83.856435万元的工程款，原告增加支出了3.924481万元。故原告起诉要求：1、被告立即给付原告工程款总额83.856435万元的利息30.288944万元（从2008年8月1日起至2013年4月25日止的欠付原告千金沟八号地22#、26#楼工程款总额83.856435万元）；2、被告赔偿原告因税收政策调整导致原告多支出的税款3.924481万元；3、被告承担诉讼费。
被告辩称：不同意原告的诉讼请求。千金沟8号地22、26号楼工程，由于原告的原因，至今未到我公司进行结算，我公司依据合同按工程量拨付工程款，并不欠工程款，也从未拖欠过工程款，也不应支付利息。被告支付工程款，原告出具发票是原告应履行的合同义务，因税费调整而支付税费不应由被告承担。
经审理查明，2006年7月30日，原、被告签订《建设工程施工合同》，合同第一部分约定：被告将本溪市千金沟石子棚户区改造B组团二标段工程发包给原告，承包范围为22#.26#.30#.31#.34#楼施工图所包括的全部土建、采暖、给排水、电气，合同总价款1083.8816万元。合同第三部分第25条约定：承包人每月25日前提交工程进度报量表；第26条约定：按经批复的工程进度报量拨付，工程进度款当拨付85%工程款后停拨，待施工验收合格后扣留5%工程质量保修金，一次性结清。
原、被告签订合同后，原告开始施工，后陆续停工，2012年8月复工。停工前，被告陆续向原告支付工程款80万元，2008年8月至2012年8月陆续支付了15万元，2012年复工后陆续支付了200万元。2012年10月，原告向被告出具了“千金沟八号地22#楼、26#楼施工形象进度说明”，其主内容为：“……工程于2006年7月中标，2007年7月20日进场施工，当年形象进度为：1、22#楼主体完成，26#楼及一层砌筑完成，工程于2007年10月末停工。2、2008年4月18日进场，当年形象进度为22#楼层面找平层、层面防水和屋面瓦完成。当年形象进度为26#楼从二层到阁楼主体完成，工程于2008年7月末停工。3、2009年4月16日22#楼、26#楼外墙抹灰，5月末停工”，被告于2012年11月在该“进度说明”上加盖公章，并注明“工程形象进度属实”。2013年7月25日，原告施工完毕，工程交付被告。
2016年4月6日，原告向被告发出往来款询证函，其主要内容为，本公司承揽贵公司千金8#地22#、26#楼，我方不定期进行询证本公司与贵公司的往来账目等事项，下列信息如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符处列明不符项目2007——2011年22#楼、26#楼尚欠我公司83.856435万元2012年——2014年22#楼尚欠我公司-52.557417万元2012年——2014年26#楼尚欠我公司-40.9445万元合计尚欠-9.315432万元，被告在该询证函信息证明无误处加盖印章，并注明“截止于2014年12月31日，千金8#地22-26#楼财务信息相符。
上述事实，有建设工程施工合同、千金沟八号地22#楼、26#楼施工形象进度说明、往来款询证函以及双方陈述笔录在案为凭，业经庭审质证本院审核，可以采信。
本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失的违约责任。本案中，原、被告约定按经批复的工程进度报量拨付工程款，通过原、被告之间的往来款询证函可以认定，从2007年至2011年，被告共计拖欠原告工程款83.856435万元，虽该拖欠款项陆续给付，但因逾期给付给原告造成损失，被告应承担违约责任。从原告提供的“千金沟八号地22#楼、26#楼施工形象进度说明”来看，工程陆续停工，直至2009年5月末全部停工，原、被告均认可直至2012年8月复工，即2009年5月末停工后至2009年6月1日期间未施工，故被告应从2009年6月1日至2013年4月25日止，按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付逾期给付工程款的利息。原告要求被告从2008年8月起开始给付利息，但提供的证据仅能证明截至2011年12月31日，被告共计拖欠原告工程款83.856435万元，最终停工时间为2009年5月末，不能证明从2008年8月起就拖欠了原告83.856435万元工程款，故对于原告要求被告从2008年8月起给付利息的诉请，本院不予支持。
关于原告要求被告支付因税收政策调整导致的损失一节。原、被告约定工程于2006年8月1日开工，工程实际于2008年、2009年陆续停工，直至2012年8月复工，从2007年至2011年，被告拖欠原告工程款83.856435万元，原告对被告的应付工程款应按时进行纳税申报，并按照当时的税收规定依法纳税，现原告陈述其公司在2013年才就该笔工程款出具发票，故纳税标准调整是否给原告造成损失与被告的逾期付款项行为没有因果关系。缴纳基本养老保险社会统筹和工伤保险费属于原告应付义务，对原告的该项诉请，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司于本判决生效后15日内给付原告本溪鑫宇建筑工程有限公司逾期给付83.856435万元工程款的利息（从2009年6月1日起至2013年4月25日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；
二、驳回原告本溪鑫宇建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期限履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6432元（原告已预交），由原告负担1979元，由被告负担4453元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。
审 判 长 马 洋
人民陪审员 张玉兰
人民陪审员 李继跃
二〇一六年五月十日
书 记 员 佟莹莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
《中华人民共和国税收征收管理法》
第二十五条纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
告知执行事项：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。