新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）天民三初字第554号
原告：新疆天一建工投资集团有限责任公司，住所地乌鲁木齐市天山区团结路北四巷86号9栋三、四层。
法定代表人：李德明。
被告：乌鲁木齐市第四人民医院，住所地乌鲁木齐市碱泉一街*号。
法定代表人：徐向东，该院院长。
原告新疆天一建工投资集团有限责任公司（以下简称：天一建工公司）与被告乌鲁木齐市第四人民医院（以下简称：市四医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告天一建工公司的委托代理人张占强、周建军，被告市四医院的委托代理人张春利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告天一建工公司诉称：2011年7月31日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告乌鲁木齐市第四人民医院集资楼及地下车库工程，合同对双方的权利义务均作出明确约定。后原告依照协议约定履行完毕合同义务，所施工工程也已验收合格并交由被告使用至今，2014年8月13日经原被告双方共同确认该工程决算总造价为49838984.01元，截止目前，被告陆续支付工程款41764658元，尚欠工程款本金8821910.77元（含优秀工程奖励747584.76元），经原告多次催促，至今未予支付。原告故诉至我院，请求判令被告给付工程款8821910.77元（其中工程款8074326.01元，创优工程费747584.76元），支付利息1173175.12元。
被告市四医院辩称：原告主张的第一项诉讼请求，其中有二百多万是质保金，还未到支付时间。另外，还有二十多万的违约金应当扣除。工程总造价的数额是48215282.19元，我方已经支付了41876108元。质保金数额为总造价的百分之五，241万元。虽然审计完了我方盖章了，但工程中增加了一些费用大约4万余元也应当由原告自行承担。对第二项诉讼请求，利息应当按照银行同期利率计算，本金不应当按照第一项诉讼请求计算。另，因合同约定的竣工时间为2012年12月3日，对方实际交工时间为2013年9月2日，共计延误273天，应按合同约定每推延一天赔偿1000元给付工程延期赔偿款273000元。
经审理查明：2011年7月31日，天一建工公司（承包人）与市四医院（发包人）就乌鲁木齐市第四人民医院集资楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》一份，约定：工程开工日期2011年8月1日，竣工日期2012年12月3日；合同价款42780000元；地基与基础、主体工程、装修并执行通用条款第17条，按施工规范、质监方案等分项验收，并以五方验收记录为准；执行自治区建设厅新建造（2008）2号文件，创市级优质工程，创优工程费按工程总造价的1.5%计取；发包人收到承包方进度报表七日内，经审定认可逐月支付工程进度款，当累计付款金额达到合同价格的90%时停止支付，待工程竣工验收完毕，竣工结算完成后十五日内付款至结算总价的95%，留5%作为保修金；因承包人原因造成工期延误，每推延一天赔偿1000元，最大限额为40万。合同附件三《工程质量保修书》约定：土建工程装修为两年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为两年；供热及供冷为两个采暖期及供期；室外工程为一年；工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，质量保修金银行利率为无；在各分部工程保修期满后14日内返还各分部工程的保修金，其中屋面防水工程占屋面防水工程造价的3%，装修工程、电气管线、上下水管线、供热及供冷工程造价占总造价（除屋面防水工程造价外）的3%。合同签订后，天一建工公司遂进场进行了施工。2013年7月31日，上述涉案工程竣工验收合格。经市四医院委托，新疆社发工程造价审计咨询有限责任公司对涉案工程进行审计，于2014年8月13日作出《基本建设工程（结）算审核验证定案表》两份，一份载明乌鲁木齐市第四人民医院集资楼及地下车库工程的工程造价审定金额为48215282.19元，另一份载明乌鲁木齐市第四人民医院小区室外道路及照明工程的工程造价审定金额为1623701.82元。从工程开工至今，市四医院陆续向天一建工公司支付工程款41764658元，余款至今未付，故天一建工公司诉至我院，请求如诉，市四医院遂提起反诉，请求如诉。另，本案涉案工程即乌鲁木齐市第四人民医院职工集资楼及地下车库工程荣获第十八届乌鲁木齐市优质工程“亚心杯”奖。
另查：乌鲁木齐市第四人民医院职工集资楼及地下车库工程中，屋面防水工程的总造价为146421.41元。
另查：2012年9月30日，天一建工公司、市四医院、监理单位及外墙保温施工方的工作人员召开了关于入冬前施工进度安排的会议，会议上市四医院的成永盺院长作了如下安排：1、因消防生活供水、供暖设备不能满足住宅楼的压力需要，消防供水用综合楼系统，在地下室选择房间作为供水、供暖的设备间，电梯设备目前未到场，院方决定今年不交工了；2、外墙保温四层以下和天井保温可以施工，其余外墙保温停止施工，主要原因气温逐渐降低会影响施工质量；3、总包方屋面防水、玻璃幕龙骨、车道、塔吊拆除、人防部分回填土完成，入户门框固定点需另加固处理，围墙今年不干了，天井内保温施工，天井上部钢结构放后不要与天井保温施工交叉作业，楼内今年不供暖不交工责任不由施工方承担。
以上事实有建设工程施工合同、定案表、会议纪要、竣工验收记录、文件及当事人陈述等证据为证。
本院认为：原、被告双方签订的《建设工程施工合同》系其双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，系合法有效的合同，双方均应严格履行合同义务。现原告已完成了施工义务，涉案工程已于2013年7月31日经五方验收合格，根据新疆社发工程造价审计咨询有限责任公司于2014年8月13日作出《基本建设工程（结）算审核验证定案表》，可以证实乌鲁木齐市第四人民医院集资楼及地下车库工程的工程造价审定金额为48215282.19元，乌鲁木齐市第四人民医院小区室外道路及照明工程的工程造价审定金额为1623701.82元，两项合计工程款49838984.01元，扣除市四医院已付的工程款41764658元，尚欠8074326.01元，扣除未到返还期限的屋面防水工程的质保金4392.64元（146421.41×3%=4392.64），市四医院应向天一建工公司给付工程款8069933.37元（49838984.01元－41764658元－4392.64=8069933.37）。乌鲁木齐市第四人民医院小区室外道路及照明工程是集资楼及地下车库工程的附属工程，并未签订单独的合同，故天一建工公司一并主张该两项工程的工程款并无不妥，市四医院辩称小区室外道路及照明工程系其他合同项下的公司，因未举证，本院不予采信。工程结算定案报告于2014年8月13日已作出，根据合同约定市四医院应于竣工结算完成后十五日内付款至结算总价的95%即47347034.81元（49838984.01×95%=47347034.81），故市四医院应当向天一建工公司偿付迟延支付工程款的利息，因工程须预留5%的质保金即2491949.20元（49838984.01×5%=2491949.20），根据工程各分项的质量保修期，本院核定市四医院应承担利息的数额为262293.71元（室外工程一年质保金为1623701.82×5%=81185.09，（8074326.01-2491949.20＋81185.09）×4.875‰×9.5=262293.71，2014年8月29日至2015年6月16日合计9.5个月）。
另，双方合同明确约定“执行自治区建设厅新建造（2008）2号文件，创市级优质工程，创优工程费按工程总造价的1.5%计取”，现乌鲁木齐市第四人民医院职工集资楼及地下车库工程荣获第十八届乌鲁木齐市优质工程“亚心杯”奖，故市四医院应当依照合同约定向天一建工公司支付创优工程费，创优工程费的数额本院核定为723229.23元（48215282.19×1.5%=723229.23）。对于市四医院辩称工程存在延期交工情形，本院认为，根据2012年9月30日的会议纪要，可以证实系市四医院要求在当年不交工并承诺责任不由施工方承担，即未能依合同约定时间交工并不可归责于天一建工公司。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百零九条的规定，判决如下：
一、被告乌鲁木齐市第四人民医院给付原告新疆天一建工投资集团有限责任公司工程款8069933.37元（49838984.01元－41764658元－4392.64=8069933.37）；
二、被告乌鲁木齐市第四人民医院给付原告新疆天一建工投资集团有限责任公司创优工程费723229.23元（48215282.19×1.5%=723229.23）；
三、被告乌鲁木齐市第四人民医院偿付原告新疆天一建工投资集团有限责任公司利息262293.71元（（8074326.01-2491949.20＋81185.09）×4.875‰×9.5=262293.71，2014年8月29日至2015年6月16日合计9.5个月）。
以上市四医院应给付天一建工公司款项合计9055456.31元，于本判决生效后十日内付清，如果未按照判决书指定的期限履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案请求标的9995085.89元，核定给付金额9055456.31元，占请求标的的90.6%，案件受理费81765.6元（天一建工公司已预交），减半收取40882.8元，由天一建工公司负担9.4%即3842.98元，由市四医院负担90.6%即37039.82元。邮寄送达费20元（天一建工公司已预交），由市四医院负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审 判 长 雷菲菲
代理审判员 蒋 欣
人民陪审员 马志强
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 吕静雅