天津市津南区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0112民初8261号
原告（反诉被告）：天津市北辰区艺佳祥装饰中心，住所地天津市北辰区双街镇清大园*号楼106，注册号：120113600384868。
经营者：张洋，男，1986年1月8日出生，汉族，住天津市北辰区。
被告（反诉原告）：杜月红，女，1986年4月1日出生，住址天津市津南区。
原告天津市北辰区艺佳祥装饰中心（以下简称“艺佳祥中心”）与被告杜月红装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年9月14日立案，被告杜月红于2017年10月9日提起反诉，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告艺佳祥中心的经营者张洋，被告杜月红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
艺佳祥中心向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付原告装修尾款2400元、违约金4800元；2、请求判令被告支付原告厨房电热水龙头费用109元或由原告将电热水龙头改为普通水龙头；3、请求判令被告返还原告装修进场证押金30元；4、请求判令诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年5月，原告与被告签订《家庭装修合同》，约定：被告委托原告对津南区八里台镇碧桂园倚涛庭院18-2403房屋进行装修。原告于2017年5月24日开始装修，原告装修完毕后，被告于2017年7月25日验收。被告验收房屋后，原告多次按照被告的要求对房屋进行维修，但被告却以房屋地面瓷砖破损拒绝支付原告装修尾款2400元。原告向被告多次催要装修尾款未果，故原告起诉。
杜月红辩称，确实没有支付原告装修尾款2400元；被告不存在违约行为，不同意支付违约金，且原告主张的违约金过高，应予调整；原告没有改走地下水，主动更换的电热水龙头，不同意原告关于电热水龙头的诉讼请求；原告没有把押金证交给被告，被告不能退押金。
杜月红向本院提出反诉请求：1、请求判令反诉被告支付反诉原告迟延完工违约金7680元；2、请求判令反诉被告赔偿反诉原告客厅、阳台地面等瓷砖返工经济损失3531元；3、请求判令反诉被告返还反诉原告房屋钥匙1把或为反诉原告更换门锁1套；4、请求判令反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：反诉原告与反诉被告约定完工日期为2017年7月9日，但反诉被告到2017年7月25日才施工完毕，存在迟延完工情况。反诉被告在施工中造成反诉原告阳台、客厅地面两块瓷砖开裂，反诉原告多次与反诉被告协商赔偿事宜未果，故提起反诉。
艺佳祥中心辩称，反诉原告多次更改方案导致反诉被告未按约定时间完工，对延长工期问题，反诉被告已经与反诉原告联系，并取得反诉原告的认可；完工后，反诉原告不配合工程验收；反诉被告没有违约，反诉原告主张的违约金过高，应予调整，且违约金计算错误；验收时未发现瓷砖破裂问题，瓷砖破裂不是反诉被告造成的；反诉原告给付反诉被告的钥匙已经丢失了。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据本院经审查确认的证据结合当事人陈述，本院认定事实如下：
2017年5月，原告与被告签订《家庭装修合同》，约定：被告委托原告对津南区八里台镇碧桂园倚涛庭院18-2403房屋进行装修；承包方式为包工包料；总价款为48000元；开工日期为2017年5月24日，竣工日期为2017年7月9日。《装修施工项目单》中对厨房水龙头的品牌、类型、规格等均无约定。双方对付款方式约定如下：合同一经签订，被告即应付全款65%作为首付款，当工期地砖铺贴完毕时，被告即第二次付30%，剩余5%尾款待被告对工程竣工验收后结算。双方对工期延误问题约定如下：1、如果因原告原因而迟延完工，每日按工费1%作为违约金罚款支付给被告，如果因被告原因而迟延完工，每迟延一日，以工程款的1%作为误工费支付给原告；2、由被告自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由被告承担，由于原告施工原因造成的质量事故，其返工费由原告承担，工期不变；3、在施工中，因工程质量问题导致双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工；4、施工中如果因被告原因要求重新返工的，或因被告更改施工内容而延误工期的，均需再签署附加协议或合同，被告须承担全部施工费用，如因原告的原因造成返工，由原告承担责任，工期不变；5、施工中，被告未经原告同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题或延误工期，被告自负责任。双方对工程验收问题约定如下：1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，被告组织原告进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续；2、原告通知被告进行工序验收及竣工验收后，被告应在三天内前来验收，逾期视为被告自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，被告自负责任，被告自行搬进入住，视为验收合格；3、被告如不能在原告指定时限内前来验收，应及时通知原告，另定日期，但原告应承认工序或工程的竣工日期，并承担原告的看管费和相关费用。双方对违约责任问题约定如下：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额10%作为违约金付给对方，因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2017年5月24日，原告开始进场装修。被告交付原告房屋入户门普通钥匙一把。2017年6月1日，原告在小区物业服务企业处办理装修工人出入证，缴纳押金30元。原告为被告在厨房安装电热水龙头。装修过程中，被告曾提出更改抽油烟机型号。2017年7月9日后，原告施工完毕。2017年7月25日，被告对装修工程进行竣工验收，在《装修施工项目单》上书写“验收完毕”并签字。被告未给付原告装修尾款2400元。后原告两次对门框、镜子等装修问题进行维修。原告未将钥匙返还被告，称钥匙已经丢失。2017年8月20日，被告向原告提出存在地面瓷砖破裂问题。被告阳台、客厅铺设的均是80cm＊80cm的同型号瓷砖，阳台、客厅各有一块瓷砖存在边角破裂问题，被告未对破裂瓷砖进行维修。原、被告曾就尾款支付及瓷砖破裂问题进行协商，但协商未果。
现原告起诉，请求人民法院依法判令：1、被告给付原告装修尾款2400元、违约金4800元；2、被告支付原告厨房电热水龙头费用109元或由原告将电热水龙头改为普通水龙头；3、被告返还原告装修进场证押金30元；4、诉讼费用由被告承担。被告提起反诉，请求人民法院依法判令：1、反诉被告支付反诉原告迟延完工违约金7680元；2、反诉被告赔偿反诉原告客厅、阳台地面等瓷砖返工经济损失3531元；3、反诉被告返还反诉原告房屋钥匙1把或为反诉原告更换门锁1套；4、反诉费用由反诉被告承担。
本院认为，原、被告通过签订《家庭装修合同》建立装饰装修合同关系，原、被告之间的装饰装修合同关系是双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。
原告已完成装修工程，且被告进行了验收，被告应按照合同约定支付装修尾款。现原告要求被告支付装修尾款2400元的主张具有事实及法律依据，被告亦同意支付，本院予以支持。
对于原告主张的违约金。因双方并未约定迟延付款的违约责任，且原告自述被告迟延付款未给其造成损失，故原告的该项主张没有事实依据，本院不予支持。对于电热水龙头问题。因双方约定承包方式为包工包料，故厨房水龙头应由原告提供并负责安装；因双方未约定水龙头的详细规格，原告安装电热水龙头，被告接受，表明双方对电热水龙头的安装达成一致；又因对电热水龙头费用的负担问题，双方没有约定，故原告要求被告承担电热水龙头费用或更换为普通水龙头的主张没有依据，本院不予支持。对于押金问题。因原告并未向被告缴纳押金，且被告并未同意代原告办理找物业企业退还押金事宜，故原告的该项主张没有依据，本院不予支持。
对于迟延完工的违约责任问题。反诉被告未按照约定的时间竣工，其虽称系由于反诉原告原因造成工期延误，但未能提供充分的证据证明，故反诉被告应承担相应的违约责任。本院结合案情认定反诉原告主张的违约金过高，应予以调整，本院酌情支持1000元。
对于瓷砖破裂问题。反诉原告虽称瓷砖破裂系由反诉被告施工不当造成，但反诉被告不认可，反诉原告也并未提交证据证明，且反诉原告在验收时未提出瓷砖破裂问题，而是在验收一段时间后才提出，故反诉原告关于反诉被告施工不当导致瓷砖破裂的主张没有依据，对反诉原告要求反诉被告赔偿破裂瓷砖损失的主张，本院不予支持。
对于钥匙返还及门锁更换问题。反诉被告收取反诉原告给付的钥匙后，本应妥善保管，在施工完成后及时返还反诉原告，但因反诉被告保管不当导致钥匙丢失，未能返还反诉原告，给反诉原告造成一定的安全隐患，故反诉被告应承担相应的责任，本院认为反诉被告应为反诉原告更换相同类型的入户门门锁锁芯一套。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告杜月红于本判决生效后三日内给付原告天津市北辰区艺佳祥装饰中心装修款2400元；
二、反诉被告天津市北辰区艺佳祥装饰中心于本判决生效后三日内给付反诉原告杜月红违约金1000元；
三、反诉被告天津市北辰区艺佳祥装饰中心于本判决生效后三日内为反诉原告杜月红更换相同类型的入户口门锁锁芯一套；
四、驳回原告天津市北辰区艺佳祥装饰中心的其他诉讼请求；
五、驳回反诉原告杜月红的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费25元，由被告杜月红承担。反诉案件受理费40元，由反诉原告杜月红承担20元，由反诉被告天津市北辰区艺佳祥装饰中心承担20元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。
代理审判员 韩学胜
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 程亚倩
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。