北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初24164号
原告（反诉被告）东阳欣尚新影视文化传播有限公司，住所地浙江横店影视产业实验区C1-002-C。
法定代表人黄新华，董事长。
委托代理人王进，北京金诚同达律师事务所律师。
委托代理人米新磊，北京金诚同达律师事务所律师。
被告（反诉原告）北京鑫天亚视影视科技有限公司，住所地北京市朝阳区广渠东路唐家村40幢平房35A室。
法定代表人白宇，总经理。
委托代理人李英华，北京市盈科律师事务所律师。
原告（反诉被告）东阳欣尚新影视文化传播有限公司（以下简称东阳欣尚公司）与被告（反诉原告）北京鑫天亚视影视科技有限公司（以下简称鑫天亚视公司）定作合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李增辉担任审判长，与人民陪审员赵翠霞、王雪梅组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）东阳欣尚公司的委托代理人王进，被告鑫天亚视公司的法定代表人白宇及委托代理人李英华到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。
原告（反诉被告）东阳欣尚公司起诉称:2013年9月8日，东阳欣尚公司与鑫天亚视公司签订电视剧《兰陵王妃》特效制作合同，约定鑫天亚视公司为东阳欣尚公司制作电视特效。合同签订后，东阳欣尚公司如期向鑫天亚视公司支付第一期制作费用90万元，而鑫天亚视公司未按照合同约定尽职进行特效制作，亦未按照合同约定向东阳欣尚公司通报特效制作工作进度及交付特效制作成果，甚至到电视剧拍摄完毕的2014年1月8日，鑫天亚视公司也没有交付过任何制作成果以供验收，严重影响电视剧的正常拍摄和制作进度。2014年3月3日，东阳欣尚公司向鑫天亚视公司发函，要求鑫天亚视公司于2014年3月6日前向东阳欣尚公司交付已制作的特效工作成果，如逾期未提交，则双方签订的合同于2014年3月6日起正式解除。此函件发出后，鑫天亚视公司在规定期限内仍未交付任何工作成果，双方合同已于2014年3月6日正式解除。合同解除后，东阳欣尚公司只得委托其他公司重新进行特效制作工作，并支付了相关费用。鑫天亚视公司拖延不交付特效工作成果构成严重违约行为，导致合同目的无法实现，并给东阳欣尚公司造成很大经济损失。现东阳欣尚公司诉至法院，要求判令鑫天亚视公司返还电视剧特效制作费90万元，要求判令鑫天亚视公司赔偿因违约造成的经济损失20万元，案件的诉讼费用由鑫天亚视公司承担。
被告（反诉原告）鑫天亚视公司答辩称:不同意东阳欣尚公司的诉讼请求，鑫天亚视公司已经向东阳欣尚公司交付工作成果，该电视剧已经在芒果TV上映，电视剧中使用的特效镜头均由鑫天亚视公司制作并提供，鑫天亚视公司已经按照合同约定完成工作。
被告（反诉原告）鑫天亚视公司反诉称：2013年9月8日，鑫天亚视公司与东阳欣尚公司签订了电视剧《兰陵王妃》特效制作合同，约定东阳欣尚公司委托鑫天亚视公司负责电视剧《兰陵王妃》后期特效制作，制作费用为300万元，分四笔付清，第一笔于合同签订后三个工作日内支付90万元，第二笔于2013年12月10日支付90万元，第三笔于2014年2月28日支付90万元，最后一笔30万元于制作完成后三个工作日内支付。合同签订后，鑫天亚视公司派员工入住剧组开始工作，全程参与了电视剧的拍摄，履行了根据剧情设计临时布景、布置虚拟场景义务。在合同履行期间，鑫天亚视公司一直与东阳欣尚公司沟通特效制作和制作分析，并在交付电视剧素材后第一时间制作，严格按合同履行义务，但是东阳欣尚公司未依约支付2013年12月10日、2014年2月28日应支付的制作费用共计180万元，已构成严重违约。现鑫天亚视公司提出反诉，要求判令东阳欣尚公司支付制作费180万元并支付违约金（自2013年12月10日起按照千分之三计算至实际给付之日），本案的诉讼费用由东阳欣尚公司承担。
原告（反诉被告）东阳欣尚公司针对被告（反诉原告）鑫天亚视公司的反诉，答辩称：反诉请求没有事实和法律依据，赔偿和事实相矛盾，合同已经因鑫天亚视公司的根本违约而解除，东阳欣尚公司不再承担付款义务，鑫天亚视公司主张的赔偿没有证据支持，解除合同的责任应由其自行承担。
经审理查明：2013年9月8日，东阳欣尚公司作为甲方与作为乙方的鑫天亚视公司签订《委托制作合同》，约定：甲方聘用乙方负责30集电视剧《兰陵王妃》后期特效制作，本合同所称的特效是指在电视剧拍摄过程中，根据剧情设计临时布景、布置虚拟场景，制作电脑动画、创造虚拟道具、制作特制虚拟演员及虚拟戏服和各类虚拟装饰品以及（根据需要自行增加），从而在电视剧中达成以假乱真的视觉效果；甲方有权在电视剧拍摄完结后对制作内容做出相应的调整，如提出调整的制作视频和镜头画面超过一定量时，乙方有权要求增加相应费用、补偿相应损失；根据特效制作的需要，乙方项目小组需进入电视剧拍摄组或跟组拍摄的，甲方需无条件允许，并提供方便条件；本合同实施项目进度确认制，甲乙双方均须严格按照本合同规定的时限要求进行项目的具体制作；甲方须在合同签订之日起三个工作日内按照甲乙双方确认的时间进度安排的时间，向乙方提交项目制作所需的相关素材资料（包括电视剧剧本、电视剧文字剧本、特效草图、特效书面要求等相关素材资料）；若上述资料不由甲方直接提供，则甲方按前述约定时间保证乙方按时收到资料，该资料应当作为甲方进行各环节验收的依据；甲方对乙方提交的制作视频和镜头画面如需修改，则甲方授权代表须在收到制作视频和镜头画面后1日内向乙方提交修改意见，如甲方不要求修改，则甲方授权代表须在最终的确认单上签字确认；甲方收到乙方各环节《阶段验收单》的验收通知后，应在三个工作日内，对项目相应各环节的成果进行验收，如甲方超过验收期限未进行验收，也未就另行验收的时间和地点与乙方达成一致，则视为甲方已验收合格，验收完成之后二十四小时内向乙方项目负责人返还《阶段验收单》；甲方对乙方交付的最终成品验收合格后，需向乙方交付《验收单》；乙方应在各项工作完毕之后三个工作日内书面通知甲方指定代表进行验收，验收地点甲乙双方根据实际情况协商确定，验收时由乙方本项目合同代表向甲方合同代表出具《阶段验收单》，完成本合同所有项目制作后，乙方向甲方指定代表出具《产品交付单》，由甲方签字确认；甲方若不及时对相应环节的制作进行验收确认，乙方将按照项目进度进行下一阶段的制作，乙方对因此造成的甲方任何损失不承担责任；乙方应当按照项目进度要求，向甲方交付每一阶段的作品，由甲方进行验收；甲方电视剧《兰陵王妃》共30集，乙方按整包价格每集10万元收取后期特效制作费用，即本合同制作费用总计300万元；本合同签订后的三个工作日，甲方应向乙方支付全部制作费用的30%作为预付款，即90万元，乙方应在收到甲方支付的预付款后开始本合同项目的制作。在电视剧开机3个月即2013年12月10日，甲方应向乙方支付全部制作费用的30%作为第二笔款，即90万元。在电视剧完成拍摄即2014年2月28日，甲方应向乙方支付全部制作费用的30%作为第三笔款，即90万元；电视剧后期特效制作完结后在甲方验收无任何问题后三个工作日内，甲方应向乙方支付全部剩余的制作费用，即制作总金额的10%作为最后一笔款，即30万元，待乙方收到全款后，交付最终去标制作成品；本合同履行过程中，甲方如对乙方的制作特效进行修改，无论是否延期，均不影响本付款方式的约定与执行；甲方应当严格按照本合同的规定向乙方支付本项目费用，若甲方逾期超过十个工作日的，则乙方有权解除本合同，并不退还已收取的费用；若甲方超过本合同约定的验收期间，并且在乙方给予的宽限期内，仍未向乙方交付阶段验收单，则自验收期满之日起开始计算甲方支付约定的制作费用的期间；在合同履行期间，如因甲方原因致使合同中止或终止，乙方不退还甲方已支付的费用；若因甲方迟于本合同约定的时间向乙方交付项目制作所需的素材资料、迟于约定时间验收各阶段成果，乙方不承担由此造成的迟延交付成品的责任。
2013年9月10日，东阳欣尚公司向鑫天亚视公司支付了第一期的特效制作费90万元。
合同履行过程中，东阳欣尚公司与鑫天亚视公司在工作成果交付时间、工作任务完成进度上存在争议，并进行了沟通协商。诉讼中，东阳欣尚公司提交电子邮件、电话录音，用以佐证东阳欣尚公司反复催促尽快交付特效成果，鑫天亚视公司法定代表人白宇承认未依约交付特效制作成果，已构成根本违约。电子邮件发送时间为2013年12月27日，发件人为白宇，邮件内容为：因为以前的沟通原因，导致公司一直没有拿到影片素材，我表示歉意，公司已经处分了项目负责人员；目前出现的问题，还是剪辑素材迟迟不到位，我们已经尽力沟通了，但因为和对方公司没有直接合同约束，所以我们只能选择等待；剪辑团队已经影响到我们的工时，还请多督促，因无法预计何时拿到完整素材，所以没有办法制定确实可行的制作表；附件是兰陵王妃目前的特效统计和制作分析，手里拷贝回来了68个镜头，已经开始正式制作了，这几天就会出片，我们也已经和剧组沟通过后续拍摄的特效工作量。电话录音时间为2014年1月12日、13日，通话人亦为白宇。白宇在2014年1月12日录音中称：我们一共拷回来九场戏，现在已经完成了四场，我是正准备下周一打电话约你过来，在年前看一下进度，现在是计划着年前把九场戏全部做完，现在也是在赶工，现在已经联系上一直在沟通，而且这个项目是我在全权负责，我就是项目经理，跟剪辑师对接的基本上有三个人，等大量的素材回来后还会有其他人再做负责，之前的负责人已经被解约了，确实是公司的问题不可忽视，对于这个情况我也是比较重视，公司交接的时候，每个负责的权限都不一样，我也不过多干涉，但是后期发现有问题，我也就自己亲自上手了，当我亲自在项目的时候，你就放心吧，你过来的时候，我会让你看到大量工作量的。白宇在2014年1月13日录音中称：我们这头拷过来的镜头大概是有300个，九场戏，现在是已经有一集的特效，应该是第三场已经全部做完了，这九场戏现在半成品比较多，如果下周一来大概可以完成80%，200个镜头以上，我们现在找到的参考片，包括对于我们的项目定位，是对于我们市面上所有电视特效而言，现在我们有几场戏，是完全参考电影业来做的，几场大戏，我们从头到尾所有拷过来的素材，都找参考版，上次我也跟你说了，已经把之前的负责人解除合同了，现在这批，尤其我们拷过来300个镜头，不是小数目，现在我们在年前一定都把300个全做完，这是我下压的工作量，我们现在输出的都是中间的半成品，包括模型、材质、东方特效，你再给我一个星期的时间，合成特效，你下周来的时候看到200个以上镜头，都是成品镜头，我也向你抱歉，之前工作确实有耽误，我接手这个项目两个星期，整个公司都在做兰陵王妃，现在300个镜头要在1个月内全给它做完，之前我停工，包括我耽误的镜头，现在我道歉了，我说声对不起，在我接手以后开始找人解决这个问题了，只要你跟剪辑老师沟通好，我们年前再去拷300个镜头，按照年后工作量给安排掉，明天我就把这300个镜头的工作进度表发过去，因为确实拖了太长时间，所以我才一遍遍给你道歉，这个项目是我全权管理，再出任何问题我给你担保，我给你做赔付，以前的一些不愉快和一些问题，我在这还是抱歉，从现在开始这些问题都不会再出现。
2014年2月28日，鑫天亚视公司委托代理人向东阳欣尚公司发出《律师函》，要求东阳欣尚公司将拖欠的特效制作费180万元交付给鑫天亚视公司，如果东阳欣尚公司在2014年3月3日之前不履行付款义务，东阳欣尚公司应支付违约金，否则鑫天亚视将解除与东阳欣尚公司签订的后期特效制作合同。
2014年3月3日，东阳欣尚公司向鑫天亚视公司发出《关于交付前阶段特效制作工作成果的函》（以下简称《交付工作成果函》），载明：时至本函件发出之日，东阳欣尚公司从未接到鑫天亚视公司交付的任何作品，东阳欣尚公司亦无法了解鑫天亚视公司的制作实力与工作进度；为确保《兰陵王妃》项目后期制作工作正常开展并于2014年5月31日前完成混录送审，希望鑫天亚视公司收到函件后于2014年3月5日前交付第一阶段的特效制作工作成果（即按照行业计价标准相当于90万元的特效制作工作成果），并经东阳欣尚公司验收确认；如逾期未能向东阳欣尚公司交付第一阶段特效制作工作成果，鑫天亚视公司构成根本违约，该违约行为足以证实鑫天亚视公司不具备履行合同义务的能力，届时东阳欣尚公司将从2014年3月6日起终止并解除双方于2013年9月8日签署的合同。
2014年4月1日，东阳欣尚公司向鑫天亚视公司发出《公司函》，载明：鉴于鑫天亚视公司未能按照《交付工作成果函》的要求在2014年3月5日前交付前阶段的工作成果，双方于2013年9月8日签署的特效制作合同已经终止履行；其后双方经过沟通，并于2014年3月19日在鑫天亚视公司洽谈，达成新的合作意向，即按照总制作费用180万元（包括已支付的第一期制作费90万元）完成电视剧《兰陵王妃》所有特效制作工作，初步约定鑫天亚视公司2014年3月31日交付前一半特效镜头并经审核确认后，剧组支付制作费45万元，4月30日交付所有特效镜头并经审核确认后，剧组付清剩余的制作费45万元；基于双方达成的共识及约定，剧组已于2014年3月24日提交前15集特效工作量统计表，但鑫天亚视公司在收到统计表后回函认为剧组安排的项目特效制作费用严重偏离市场价位，明确表示无法承接；且鑫天亚视公司未按照东阳欣尚公司的要求报送特效制作费最终报价并按时交付已完成的特效制作镜头；鉴于鑫天亚视公司已正式作出无法承接该项目特效制作的意志表示且无法履行自己的承诺、又不配合东阳欣尚公司提出的合理要求，双方无法达成新的合作协议，据此，东阳欣尚公司与鑫天亚视公司有关电视剧《兰陵王妃》特效制作的合作意向从即日起终止。
2014年4月30日，东阳欣尚公司再次向鑫天亚视公司发出《公司函》，载明：鉴于鑫天亚视公司未按照东阳欣尚公司2014年3月3日、3月31日发函通知的时间交付《兰陵王妃》一剧的任何特效制作工作成果，且复函明确表示无法按照先前承诺180万元整包的金额继续承接该特效制作工作，东阳欣尚公司已于2014年4月1日发出终止双方合作意向的公司函；嗣后，在鑫天亚视公司发函、电话及短信的再三要求下，双方约定于2014年4月29日下午由鑫天亚视公司派员将承制的电视剧《兰陵王妃》特效成品素材交付东阳欣尚公司验收，当天仅提供了特效成品的JPG格式文件，导致无法对所提供的特效成品观看验收及在成片中编辑使用，东阳欣尚公司人员当即予以指出并拒绝接收，考虑鑫天亚视公司在东阳欣尚公司数次发函的情况下一再拖延且不按要求的文件格式、不按自己作出的承诺交付特效成品，毫无交付所承制特效镜头的诚意，而且鑫天亚视公司该项特效制作工作出现的严重拖延和迟迟未予交付，已直接影响到《兰陵王妃》一剧的后期制作和营销发行，故东阳欣尚公司决定即日起不再安排对鑫天亚视公司所承揽特效镜头的交付验收；贵公司基于原合同承制的所有特效镜均不予采用；请贵公司收函后全额退还已支付的制作费90万元，并对造成的经济损失作出相应赔偿。
诉讼中，鑫天亚视公司提交了项目制作内容统计表、场景统计表、主要特效工作量、制作人员跟组记录、拍摄跟组记录、时间节点、工作量化表格、工作进程图、前期工作量统计表、制作内容反馈、花海参考、工作内容截屏、特效制作量、工资单、房租票据、社保公积金、水电费、《兰陵王妃》预告片、芒果TV截图对比、电视剧光盘等证据，用以证明鑫天亚视公司在合同签署前已经开始前期准备工作并尽力完善，首次拿到剧本后整理出了拍摄所涉及的场景，在收到最终剧本后分析了特效工作量，在电视剧拍摄期间，派出工作人员参与拍摄工作，提供技术支持，配合解决拍摄问题，详细分析了项目制作进度、工作内容以及工作周期，并对三维制作内容进行统计，项目进展均有详细流程，在此期间发生了各种项目运营费用，最终东阳欣尚公司采用了鑫天亚视公司的工作内容，已经播放的电视剧使用的特效镜头就是交付的制作成果。
东阳欣尚公司对上述鑫天亚视公司单方制作的证据均不予认可，并称鑫天亚视公司并未向东阳欣尚公司交付任何工作成果，东阳欣尚公司已经于2014年3月6日解除双方签订的《委托制作合同》，另行委托案外人北京星辰合立数码科技有限公司制作特效，针对另行委托事宜并未提供证据予以佐证，此外东阳欣尚公司认可电视剧已经全部制作完成并在芒果TV实际播出。同时，东阳欣尚公司提交《兰陵王妃》原片镜头与成片镜头截图部分对比以及部分原始拍摄素材，用以反驳鑫天亚视公司，证明在湖南卫视播出的成片内容均是委托第三方特效公司在原始拍摄素材基础上独立完成，和被告无任何关系，鑫天亚视公司列举的镜头截图仍是未进行特效加工的原始素材。
上述事实，有东阳欣尚公司提交的《委托制作合同》、《交付工作成果函》、《公司函》、付款凭证、电子邮件、电话录音、截图对比、拍摄素材，有鑫天亚视公司提交的项目制作内容统计表、场景统计表、主要特效工作量、制作人员跟组记录、拍摄跟组记录、时间节点、工作量化表格、工作进程图、前期工作量统计表、制作内容反馈、花海参考、工作内容截屏、特效制作量、工资单、房租票据、社保公积金、水电费、《兰陵王妃》预告片、芒果TV截图对比、电视剧光盘及当事人称述等证据在案佐证。
本院认为：东阳欣尚公司与鑫天亚视公司签订的《委托制作合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照约定履行各自的义务。本案争议焦点有二，其一为鑫天亚视公司是否存在迟延交付，东阳欣尚公司是否有权据此解除合同，其二为鑫天亚视公司是否实际完成交付，东阳欣尚公司是否使用该工作成果，如何结算制作费用。
关于焦点一。合同约定，本合同实施项目进度确认制，双方均须严格按照规定时限要求进行项目的具体制作，同时还约定，甲方须在合同签订之日起三个工作日内按照确认的时间进度安排向乙方提交项目制作所需的相关素材，此外还约定，乙方应当按照项目进度要求向甲方交付每一阶段的作品进行验收。因双方均未提交项目进度确认、时间进度安排的相关文件或资料，无法仅依据合同内容判断是否存在迟延交付。诉讼中，东阳欣尚公司还提交电子邮件、电话录音等证据，其中电子邮件为鑫天亚视公司法定代表人白宇于2013年12月27日发送，邮件内容谈及由于沟通原因导致一直没有拿到影片素材，目前出现的问题还是剪辑素材迟迟不到位，剪辑团队已经影响到工时，邮件中并未谈及合同约定的第二期款项支付事宜，由此可见双方在前期合作过程中虽然存在迟延和不及时的情况，但是主要因素为素材不到位，并未以未付款为由提出抗辩，而素材的按时提供义务需由甲方即东阳欣尚公司承担，故依据该份电子邮件亦无法判断未及时交付之责任。但同时，该电子邮件还谈及已经拷贝回来68个镜头并开始正式制作，几天内就会出片。其中电话录音为2014年1月12日、13日录制，被录音人为鑫天亚视公司法定代表人白宇，录音中谈及一共拷回来九场戏，镜头大概有300个，已经有一集的特效，第三场已经全部做完，半成品比较多，下周一大概可以完成80%，可以看到200个以上成品镜头，计划在年前把九场戏全部做完，因之前的负责人已被解约，在交接的时候后期发现有问题，故由白宇亲自负责。同时，电话录音还多次谈及道歉，之前工作确实有耽误，有停工，并确认已开始找人解决问题，保证不会再出现问题。根据上述录音内容可见，鑫天亚视公司并未按承诺提交在2013年12月27日电子邮件中所称的68个镜头的制作成品，同时认可在之前履约过程中存在耽误，鑫天亚视公司在录音中亦未以第二期款项未付为由提出抗辩。根据双方在出现争议后发送函件载明的内容，东方欣尚公司要求鑫天亚视公司在2014年3月5日前交付第一阶段的特效制作工作成果，此时也已经超出了电话录音中鑫天亚视公司年前做完九场戏成品的承诺。结合上述证据综合判断，虽然鑫天亚视公司并未按时收到合同约定的第二期款项，但其在多次电子邮件、录音沟通中并未提出相应抗辩，而是道歉并认可存在耽误，故可推定其已经在履约过程中放弃了抗辩权或对方因其耽误行为亦在行使抗辩权，在放弃抗辩权情况下可以认定其在履约过程中存在迟延行为，该迟延行为致使东阳欣尚公司最终发函要求解除双方于2013年9月8日签署的合同，应属合法有效，本院对此予以确认。
关于焦点二。同样根据双方发送函件内容，双方在解约后经过沟通，又口头方式达成新的合作意向，继续完成电视剧《兰陵王妃》所有特效制作工作，故双方在解除书面合同后再次建立了事实定作的意向关系。此后，虽然东阳欣尚公司在2014年4月1日再次发出终止合作意向的函件，但是双方又约定并实际于2014年4月29日由鑫天亚视公司派员将承制的特效成品素材交付东阳欣尚公司，虽然东阳欣尚公司在函件中认为当天仅提供了特效成品的JPG格式文件，导致无法观看验收及编辑使用，故拒绝接收且不安排交付验收，对所有特效镜头均不予采用，但是此次交付后东阳欣尚公司最终完成了《兰陵王妃》电视剧的制作，并已经在芒果TV实际播放，影片中亦具有特效镜头，同时考虑到鑫天亚视公司提交证据所佐证的合同签订前、签订后、履约中所开展的工作，以及拍摄特效镜头所需的进组布景、设计场景工作，可以佐证《兰陵王妃》电视剧中实际使用了鑫天亚视公司的工作成果或部分工作成果，东阳欣尚公司应向鑫天亚视公司支付制作费。东阳欣尚公司虽称另行委托第三方制作特效，但其并未提交证据予以佐证，同时其提交的截图对比、拍摄素材也不能完全否定未采用鑫天亚视公司工作成果，本院对此不予采信。因东阳欣尚公司在鑫天亚视公司存在迟延行为情况下行使解约权，单方解除了2013年9月8日签署的《委托制作合同》，故双方在合同中约定的制作费用对双方已无约束力，在后期事实定作关系中，现有证据并未显示双方就制作费再次达成一致，故本院综合考虑书面合同解约的原因、鑫天亚视公司反复迟延行为、最终交付成果的质量等因素，酌定东阳欣尚公司应向鑫天亚视公司支付制作费90万元。
综上所述，因本院酌定东阳欣尚公司应支付制作费90万元，而其在书面合同阶段实际支付90万元，故对其主张退还制作费的诉讼请求，本院不予支持，对其主张赔偿损失的的诉讼请求，因并无证据予以佐证，本院不予支持。鑫天亚视公司反诉要求赔偿180万元制作费并支付违约金，依据不足，本院对此亦不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第十条、第六十条、第六十一条、第六十七条、第六十八条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条、第二百六十八条之规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）东阳欣尚新影视文化传播有限公司的全部本诉请求；
二、驳回被告（反诉原告）北京鑫天亚视影视科技有限公司的全部反诉请求。
本诉案件受理费一万四千七百元，由原告（反诉被告）东阳欣尚新影视文化传播有限公司负担（已交纳），反诉案件受理费一万零五百元，由被告（反诉原告）北京鑫天亚视影视科技有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 李增辉
人民陪审员 赵翠霞
人民陪审员 王雪梅
二〇一七年十一月一日
书 记 员 张 琦