湖北省孝昌县人民法院
民事判决书
（2016）鄂0921民初541号
原告（反诉被告）：深圳市金阳光园林绿化有限公司。住所地，深圳市南山区西丽镇沙河西路4811号深港花卉中心M区**号。
法定代表人苏某，系该公司总经理。
委托诉讼代理人谢某某、黄某某，广东时文律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为进行和解、调解，代为反诉、上诉，代为签收各类法律文书等。
被告（反诉原告）：湖北爱商光电股份有限公司。住所地，湖北省孝昌经济开发区华阳大道爱商智能高科技生态产业园。
法定代表人宋某某，系该公司董事长。
委托诉讼代理人吴某某，系该公园员工代理权限为：特别授权：代为诉前财产保全、承认、放弃、变更诉讼请求，申请回避、提交证据、提起反诉、上诉、进行辩论、和解、调解、领取并签收有关诉讼文书等。
委托诉讼代理人苏某某，湖北首义律师事务所律师。代理权限：特别授权：代为诉前财产保全、承认、放弃、变更诉讼请求，申请回避、提交证据、提起反诉、上诉、进行辩论、和解、调解、领取并签收有关诉讼文书等。
原告（反诉被告）深圳市金阳光园林绿化有限公司（以下简称金阳光公司）与被告（反诉原告）湖北爱商光电股份有限公司（以下简称爱商公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2016年5月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。2016年6月15日第一次庭审时，被告（反诉原告）爱商公司当庭提出反诉，本院决定受理并与本诉合并审理。2016年8月2日再次公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金阳光公司委托诉讼代理人谢某某，被告（反诉原告）爱商公司委托诉讼代理人吴某某、苏某某到庭参加诉讼。2016年9月5日，原告（反诉被告）金阳光公司书面申请调解，调解期限届满未达成协议。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）金阳光公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院
判决被告支付原告工程价款人民币410000元；2、请求法院判决被告支付原告逾期付款利息，暂计至起诉之日为41921元。（从验收合格五个日后即2014年6月20日至2015年3月2日共622天，按年利率6%计算利息），上述1、2项合计451921元；3、请求法院判决被告承担本案诉讼费。事实与理由：2014年3月5日，原告和被告签订《湖北爱商光电股份有限公司LED生态产业园景观工程施工合同》（以下简称《施工合同》），约定：原告承包被告LED生态产业园景观工程，工程地点为湖北省孝昌县经济开发区华阳大道爱商光电LED生态产业园，工程内容为升旗台、水池、花架、网球场等，工程面积为60000平方米，工程总价款为1400000元（大写：壹佰肆拾万元整）。2014年6月15日，被告在园林工程竣工验收报告盖章确认验收。被告验收后至今已超17个月，按照《施工合同》的约定被告须付清工程款，然而被告仍有41万元工程款未付，原告认为被告此举违反了《民法通则》及《合同法》的有关规定，侵害了原告的合法权益，并且给原告的生产经营和资金周转造成了严重的影响。原告为维护自身的合法权益，特具状诉至法院。
被告（反诉原告）爱商公司答辩并反诉称，1、驳回被答辩人请求被告支付被答辩人工程造价410000元、逾期利息41621元及诉讼费用。2、请求法院判令被答辩人赔偿答辩人因工程质量以及绿化种植树苗大批死亡等问题造成的损失费用212589.36元。3、请求法院判令被答辩人支付被告垫付被答辩人拖欠农民工工资97000元。4、请求法院判令被答辩人赔偿答辩人合同违约金280000元。另增加两点：1、对方按照双方签订的合同工期约定应当5月5日竣工，但实际竣工日期为6月15日，按照合同第十二条第一款，“乙方。”依据这个条款我方要求对方承担违约责任，2、6月28日建设单位工程联系单，内容“因为。”，存在工程质量问题，没有整改完成，我方有权不给予付款。
原告（反诉被告）金阳光公司对被告（反诉原告）爱商公司所提反诉答辩称，反诉人提出的反诉已过诉讼时效，原被告之间的施工合同为2014年3月5日-2014年5月5日，原告提出反诉的时间为2016年6月16日，所以被告的反诉已过诉讼时效。综合以上几点请求法庭驳回反诉人的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2014年3月5日，金阳光公司（乙方）与爱商公司（甲方）签订《湖北爱商光电股份有限公司LED生态产业园景观工程施工合同》，约定：一、工程慨况，工程内容详见施工图，质量合格；二、工程期限、工期60天，2014年3月5日至5月5日（以双方确认开工时间为准。经甲方工程代表认可，工程相应顺延）；三、合同总价款，清单包干140万元。价款包含相关税费，开湖北孝昌地税发票（乙方需为甲方提供外经许可证及其他开票资料），甲方付款前，乙方需提等额孝昌地税发票，否则甲方可以暂缓支付费用；五、乙方权利和义务，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；六、养护和保修，绿化养护期，竣工验收后由乙方负责6个月，工程保修责任期一年，喷泉防水部分工程保修二年；八、工程质量与验收，乙方应在具备竣工验收条件后7天内按甲方要求编制资料。向甲方提供完整竣工图、资料；工程竣工后，乙方书面通知，甲方接到通知后十日内组织初步验收，并在7天内对工程质量予以认可或提出整改意见。整改完成后由甲方签署验收合格证，乙方凭验收合格证办理竣工结算；十一、工程款支付的方式和时间，合同签订后2个工作日内，甲方付5万元作为工程启动金。乙方收到启动金后2个工作日内把前期方案以电子档的形式发给甲方，并派施工人员入场施工。乙方钢筋、水泥进场后五个工作日内，甲方应付总价款的10%，作为进度款，甲方在工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交完整的竣工资料，并经甲方认可后的五个工作日内，支付至合同总价款的95%，5%余款作为质保金，在甲方验收合格12个月后付清；十二、违约责任，1、乙方不能按合同工期竣工，延误工期累计超过七天，甲方有权解除合同，并不再支付其余工程款；5、因乙方违约，合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，收到通知超过5天不予答复视为同意，并由违约方支付合同价款的20%作为赔偿；7、甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方可停止施工，工期顺延同时由甲方承担违约责任。至2014年5月15日，甲方共开出15份变更报告书；至同年5月4日签署9份现场增项签证报告书。爱商公司出具的园林工程竣工验收报告载明：开工时间2014年3月5日，验收时间5月28日。验收程序1.组织竣工验收小组，制定验收方案；2.约定竣工验收时间、地点及验收小组人员进行验收；3.验收合格后提交竣工验收报告。建设单位项目负责人张某云签署“已验收，整改项落实中”意见，爱商公司盖章。该报告注“建设单位对经验收的工程质量全面负责。”2014年6月14日，金阳光公司提交黄某源复核的工程结算书，同日，爱商公司张某云复核签字，盖公司印章；同年6月23日，金阳光公司开具孝昌县地方税务局结算项目为LED生态产业园景观工程140万元建筑业统一发票。爱商公司至2014年5月16日共付款79万元，2015年2月9日付款20万元，该99万元付款金阳光公司认可。爱商公司反诉称已支付1019360元，除上述99万元外，还包括借款人黄某源2014年9月27日出具，金阳光公司盖章的3000元借条，并注明“此款在工程款扣除”和2014年10月10日金阳光公司盖章确认的网球场、雕塑台整改费用24860元，同样注明“以上款项在工程款中扣除，此工程款付给陈文涛”及2015年3月31日爱商公司单方决定因施工违纪扣除深圳金阳光工程款1500元。另爱商公司还提供了2015年12月9日陈文涛收到爱商公司代金阳光公司支付的农民工工资97000元收条。金阳光公司对该证据不予认可的理由是：未经该公司核对，也无权威的第三方如劳动部门确认的单方结算，不能对其产生约束力。爱商公司就其反诉相关问题在庭审时表示，该公司没有发出正式的通知，在2014年6月20日至7月8日的工程联系单中有所体现，工程联系单申请第三方施工整改的表述不能达到合同解除的目的。主张权利没有超过诉讼时效期间。
本院认为：本案为建设工程施工合同纠纷。我国建筑法、合同法均规定，建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。金阳光公司施工的工程已经爱商公司验收合格，循惯例提交了竣工结算报告，依约定开具了孝昌地税发票，故其请求发包人支付价款有事实和法律依据，但具体数额应依法核定。结合爱商公司所提反诉请求及证据，确认已付工程款1019360元。对于爱商公司反诉主张的金阳光公司逾期完工，违约在先问题，本院认为该主张应以对合同条款的准确理解为前提条件。当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句，合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。案涉合同中涉及工期的条款有第二条、第八条、第十一条、第十二条等，综合合同约定、验收报告书和合同履行中大量存在的设计变更报告、工程增项报告，可以确定建设工程的开工日和验收日分别为2014年3月5日和5月28日。虽然验收日按惯例及合同约定应晚于完工日，但即使以上为完工时日，仍未超出建设工期。爱商公司未按合同约定付款，在约定的完工期届满前增加工程量，期满后仍出具设计变更报告等行为均属合同约定和实际发生的影响工期情形。故本院认定金阳光公司没有违反工期约定，不属违约在先，更不应就此承担违约责任。爱商公司据此提出的反诉请求应予驳回。验收报告中注明的“整改项落实中”已有2014年10月10日金阳光公司认可并同意从工程款中扣除的相应费用等证据证实，爱商公司以没有具体日期的照片和单方形成的报价单、计算书、收条等证明力不强，对方又不予认可的证据提起的其他反诉请求，本院不予支持。爱商公司在工程竣工验收合格后未按约定付款，应承担继续履行，支付逾期付款利息的责任。逾期付款利息数额应另行依合同约定和本院认定的付款金额计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百二十五条、第二百七十九条、第二百八十三条、最高人民法院关于修改《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的批复、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）湖北爱商光电股份有限公司于本判决生效后三十日内向原告（反诉被告）深圳市金阳光园林绿化有限公司支付工程款380640元及逾期付款违约金（380640元-140万×5%=310640元，自2014年6月20日至2015年6月15日起按同期贷款利率计算逾期付款违约金；自2015年6月15日起380640元按同期贷款利率计算逾期付款违约金至本判决确定的给付期限止）。
二、驳回原告（反诉被告）深圳市金阳光园林绿化有限公司其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）湖北爱商光电股份有限公司全部反诉请求。
如未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费8078元，由深圳市金阳光园林绿化有限公司负担1078元，湖北爱商光电股份有限公司负担7000元，反诉案件受理费，减半收取计4848元，由湖北爱商光电股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。
审判员 姚建新
二〇一六年十一月二十一日
书记员王红霞
本案引用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第一百二十五条当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的目的予以解释。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
《关于民事诉讼证据的若干规定》
第八条诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。但涉及身分关系的案件除外。
对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经审判人员充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。
当事人委托代理人参加诉讼的，代理人的承认视为当事人的承认。但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方诉讼请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。
当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任。
第六十四条审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。