北京市西城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0102民初5159号
原告（反诉被告）：何泽月蕾，男，1981年4月27日出生，住河北省唐山市。
被告（反诉原告）：北京实创装饰工程有限公司，住所地北京市房山区燕山迎风街9号百合大厦D2001。
法定代表人：孙威，总经理。
委托诉讼代理人：张树芳，女，1988年9月20日出生，北京实创装饰工程有限公司职员，住北京市房山区燕山迎风街9号百合大厦D2001。
委托诉讼代理人：程瑶，女，1989年12月16日出生，北京实创装饰工程有限公司职员，住北京市房山区燕山迎风街9号百合大厦D2001。
原告何泽月蕾与被告北京实创装饰工程有限公司（以下简称装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何泽月蕾、被告装饰公司的委托代理人张树芳、程瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
何泽月蕾向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告支付延期履行违约金18991.6元；2.依法判决被告支付因延期给原告造成的经济损失60000元。诉讼过程中，何泽月蕾增加诉讼请求，请求法院判令被告继续履行合同，完成剩余装修，并进行验收。事实和理由：2014年3月，原被告双方签订了书面的家庭居室装饰装修工程施工合同，合同约定被告为原告装修装饰位于河北香河县XX小区的住房一套，装修工期自2014年3月12日至2014年5月12日止，工程总价款94958元。工程完工后，被告应当通知原告进行竣工验收，原告接到通知后三日内组织验收，竣工验收合格后，双方签署工程验收单、工程结算单，结清尾款，办理工程移交手续。由于被告责任延误工期的，应当按日支付工程造价总金额�千分之二的违约金，但累计不超过工程总造价金额的20%。合同签订后，被告进驻装修，但时至今日仍未能装修完毕。
装饰公司辩称，不同意支付延期违约金，延期是原告原因造成的，在工程施工过程中，原告出差丢失证件，造成装修款延期交纳，不同意支付原告的经济损失，工程在2014年11月就完工了，是原告拒绝验收，完工后原告已经将家具搬进去了，原告要求的经济损失没有事实依据，工程已经竣工，是原告不同意验收，合同已经事实上履行完毕，不同意承担诉讼费。原告主张的违约金过高，申请法院调整。
装饰公司向本院提出反诉请求，请求被反诉人支付工程款4798元。事实和理由：装饰公司于2014年3月7日与何泽月蕾签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同总金额为94958元，首期款75800元，中期款14200元，尾款4798元。约定由�饰公司以包工、包部分材料的方式承包何泽月蕾位于河北省香河XX的装修工程。双方签署合同后，工程于2014年11月20日竣工，按照双方签署的施工合同约定，何泽月蕾应于工程竣工验收通过后，在三日内到装饰公司财务部门支付尾款。工程竣工至今，何泽月蕾一直未向装饰公司支付工程尾款。
何泽月蕾针对装饰公司的反诉答辩称，原告购买房屋为投资出租，被告延误工期给原告造成损失。被告陈述的工程尾款欠款金额认可，不同意支付尾款。因为被告没有对工程进行过竣工验收，所以不同意支付，对被告在反诉状中陈述的事实经过没有异议。
当事人对何泽月蕾提交的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、淘宝网购买家具的记录、房屋所有权证、北京市房屋租赁合同、结婚证、装饰公司提交的来访人员登记表、即装即住套餐协议、工程现场交底单、检查交接单、审批确认单、材料验收单、验收记录单、水路工程量确认单、闭水验收单、项目要验收单、项目变更单、工程竣工验收单、交接单、确认单（拆除）、验收单（材料）、记录单、确认单（水路）、验收单（防水）、验收单（隐蔽）、变更单、验收单（中期）、延期单、工程竣工验收单无异议，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2014年3月7日，发包方（甲方）何泽月蕾与承包方（乙方）装饰公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由装饰公司为何泽月蕾位于河北省香河开发区民安北路2号XX室房屋（以下简称涉案房屋）进行装饰装修。该合同内容有：“第一条工程概况，1.5工程承包，采取乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料方式。1.6工程期限60日，�工日期2014年3月12日，竣工日期2014年5月12日。1.7工程款和报价单，（1）工程款，本合同工程造价为94958元。第二条工程监理。第三条施工图纸。第四条甲方义务。第五条乙方义务。第六条工程变更。第七条材料供应。第八条工期延误。8.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延，（1）工程量变化或设计变更，（2）不可抗力，（3）甲方同意工期顺延的其他情况。8.2因以下原因造成竣工日期延误的，工期应当顺延，（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的，（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的，（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延，因乙方责任造成工程质量存在问题需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第九条质量标准。第十条工程验收，10.1双方在施�过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收，（1）材料验收，（2）隐蔽工程验收，（3）中期工程验收，（4）竣工验收。10.2隐蔽工程和中期工程完工后，乙方应当通知甲方在三日内进行验收，待双方验收合格并签字确认后，乙方方可进行下道工序施工，如甲方不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担，如乙方未通知甲方进行隐蔽工程或中期工程验收而擅自进行下道工序施工的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。10.3工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后三日内组织验收。竣工验收合格后，双方应当签署工程验收单、工程决算单、结清尾款，办理工程移交手续，并签署家装工程保修单，乙方应当向甲方提供其施工部分的水、电隐蔽工程改造图。10.6竣工验收在工程质量、室内空气质量及结算方面存�个别的非重大问题时，经双方协商一致签订《解决竣工验收遗留问题协议》后，甲方也可先行入住。第十一条工程款支付方式，（1）本合同签字生效后，甲方按表中约定向乙方支付工程款，签订合同当日，付款75800元；工程进度过半，中期工程验收通过3日内，付款14200元；竣工验收通过3日内，付款4798元。11.2工程进度过半，是指现场工程中，水、电管线铺设完成，厨房、卫生间墙砖铺设完成，现场木作类定制完成。11.3中期工程验收通过后，甲方对乙方提交的按实际施工情况编制的工程报价单、工程决算单进行审核。甲方自提交之日起三日内如未提出异议，视为甲方同意支付乙方工程中期款。11.5乙方应当自收到甲方尾款后三日内办理工程交接。第十二条违约责任，12.5由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程�价总金额20%。”
2014年3月7日，装饰公司收到了何泽月蕾支付的工程款75800元。2014年3月15日，装饰公司进入涉案房屋开工。
2014年5月3日，水、电及中期验收，装饰公司没有通知何泽月蕾进行验收并签字确认。
2014年11月2日，装饰公司收到了何泽月蕾支付的第二笔工程款，因工程调整，工程款比合同约定的数额有增加，为14819元。
2014年11月20日，装饰公司完工，未通知何泽月蕾进行竣工验收。
2014年12月份，何泽月蕾将购置的家具陆续搬入涉案房屋，未居住。
何泽月蕾没有给付装饰公司工程尾款4798元。
诉讼中，何泽月蕾就增加的诉讼请求所指向的具体工作有如下表述：“被告没有完工，包括阳台开关开槽没有覆盖、书房内的灯未遮挡、厨房橱柜放在地上未安装、有一些施工剩下的物品没有拿走、�有施工人员物品没有拿走，这些是被告目前没有做完的工程。”当事人于诉讼中约定的2017年3月20日完成了上述修补工作，并完成了竣工验收，补签了部分材料。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。诉讼中，装饰公司对其通知何泽月蕾进行验收的陈述，未出示证据佐证，且何泽月蕾否认接到过装饰公司的验收通知，对装饰公司之通知何泽月蕾验收的主张，本院不予采信。
何泽月蕾与装饰公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，是当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，当事人应当按照约定履行各自的合同义务。
关于延误工期问题。“工程进度过半”是当事人约定的何泽月蕾向装饰公司支付第二笔工�款的条件，依装饰公司来访人员登记表显示，工程于2014年5月3日达到合同约定的工程进度过半的条件，装饰公司应通知何泽月蕾一同进行双方验收并签字确认，以便何泽月蕾按照约定支付第二笔工程款，但装饰公司没有通知何泽月蕾进行中期验收。装饰公司对其超出约定工期数月完工，未出示符合合同约定的可以免除装饰公司责任的确认文件，故应认定装饰公司延误工期，装饰公司应当按照合同约定向何泽月蕾承担违约责任。
关于竣工验收问题，装饰公司完工后应通知何泽月蕾进行竣工验收，何泽月蕾在将家具搬入涉案房屋时，对室内装修状况应有了解，亦应提出验收要求。诉讼中，何泽月蕾提出的装饰公司未完成的工作，非合同约定的重大问题，不影响何泽月蕾入住涉案房屋。综上，本院认定，对竣工验收拖延至本案诉讼中完成，装饰公司、何泽月蕾�有责任，各自承担相应后果。
涉案房屋的装修工程已经竣工验收，合同约定的何泽月蕾支付工程尾款的条件成就。
综上所述，何泽月蕾要求装饰公司支付延误工期违约金的主张，存在合同及法律依据，本院予以支持，但其主张的违约金数额过高，对装饰公司提出调整的申请，本院准许，违约金数额调整为合同总价款的15%。违约金综合具有补偿性、惩罚性，且何泽月蕾对其损失亦有责任并有防止损失扩大之义务，故对何泽月蕾要求装饰公司支付经济损失的诉讼请求，本院不予支持。诉讼中，装饰公司已经按照何泽月蕾提出的要求完成了相应的修补工作，且双方均表示已经做完，并完成了竣工验收，故何泽月蕾要求继续履行合同，完成剩余装修，并进行验收的诉讼请求，已无需执行。装饰公司要求何泽月蕾支付工程尾款的反诉请求，存在依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十二条规定，判决如下：
一、本判决生效之日起五日内，北京实创装饰工程有限公司偿付何泽月蕾延误工期的违约金14243.7元。
二、北京实创装饰工程有限公司为何泽月蕾完成剩余装修、进行竣工验收（已执行）。
三、本判决生效之日起五日内，何泽月蕾给付北京实创装饰工程有限公司工程款4798元。
四、驳回何泽月蕾的其他诉讼请求。
如果何泽月蕾、北京实创装饰工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百�十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费887元，由何泽月蕾负担809元（已交纳）；由北京实创装饰工程有限公司负担78元（于本判决生效后七日内交纳）。反诉案件受理费25元，由何泽月蕾负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。
审判员 周 斌
二〇一七年六月二十八日
书记员 苏晓明