河北省怀安县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）安商初字第406号
原告王某。
委托代理人郭继生，农民，特别授权代理。
委托代理人赵振华，系原告合伙人，特别授权代理。
被告韩某。
被告怀安县天资房地产开发有限公司，住所地：怀安县第六屯乡第六屯村。
法定代表人岳剑峰。
委托代理人杜利民，怀安昶泰城市投资公司法务主管，特别授权代理。
委托代理人李进顺，系该公司办公室主任，特别授权代理。
原告王某诉被告韩某、被告怀安县天资房地产开发有限公司建设工程承包合同纠纷一案，原告于2013年4月27日起诉来院，本院审理后于2014年11月6日作出（2013）安商初字第43号民事判决，被告怀安县天资房地产开发有限公司不服判决，上诉至张家口市中级人民法院，张家口市中级人民法院审理后于2015年8月13日作出（2015）张商终字第400号民事裁定，以原判事实不清、证据不足为由，撤销原判，发回重审。2015年12月3日本院立案重审，依法另行组成合议庭，于2016年4月14日公开开庭审理了本案。原告王某及其委托代理人、被告韩某、被告怀安县天资房地产开发有限公司的委托代理人均到庭参加了诉讼，被告怀安县天资房地产开发有限公司法定代表人经合法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称：2011年4月，被告怀安县�资房地产开发有限公司将其在怀安县柴沟堡镇振兴大街南侧开发的弈府上城住宅小区建设工程的4号、5号住宅楼发包给被告韩某施工。被告韩某又将其承包的4号、5号住宅楼建设工程施工中的劳务部分包给了原告王某，劳务工程款为4622520.96元（4号楼8133.07平方米、5号楼7917.35平方米，单价288元/平方米）。原告王某完成劳务施工并交付，但被告韩某只给付了原告3422133元工程款，再扣除5%的质量保修金231126.05元，还剩的969261.91元工程款拖欠不给，经多次催要无果。现提起诉讼，请求法院判令被告韩某给付原告工程款969261.91元并支付利息，被告怀安县天资房地产开发有限公司在欠付韩某工程款范围内承担连带责任。
原告在庭审中变更诉讼请求为要求被告韩某给付原告工程款969261.91元并支付利息，且支付质保金214273.1元。
被告韩某陈述答辩称：一、�告与被告韩某签订《大轻包工程合作协议》属实，但原告所诉的施工面积、单价、已付款金额与事实不符；二、合同约定的交工时间为2011年10月15日，实际交工时间为2012年6月30日，因原告逾期交工，按照合同约定，每延期一天应承担万分之五的违约责任，违约金共463178元。且因原告方工作人员违规操作，造成韩某雇佣的工人出现安全事故，发生赔偿91万元，该损失应由原告承担三分之一。
被告怀安县天资房地产开发有限公司陈述答辩称：我方与第一被告韩某签订的工程承包合同，我方已全部履行完毕，所有工程款已给付，故我方不承担连带赔偿责任。
经审理查明：2011年4月，被告怀安县天资房地产开发有限公司将其在怀安县柴沟堡镇振兴大街南侧开发的弈府上城小区建筑工程的4号、5号住宅楼发包给被告韩某施工。2011年4月16日，被告韩某与原告�某签订了大轻包工程合作协议，将被告怀安县天资房地产开发有限公司开发的弈府上城住宅小区4号、5号两栋住宅楼建设工程承包给原告。上述两栋住宅楼竣工验收后，被告韩某拖欠部分工程款未给付，为此原告王某提起诉讼，请求被告韩某给付拖欠的工程款及利息。请求被告怀安县天资房地产开发有限公司在欠付韩某工程款范围内承担连带责任。
在本案审理过程中，原告王某向本院提交如下证据支持其主张：1、大轻包工程合作协议。协议载明：甲方韩某，乙方王某，经甲乙双方协商，就怀安县天资房地产开发有限公司开发的弈府上城住宅小区4#5#二栋住宅楼建设工程承包给乙方，有关事宜达成如下协议：一、工程名称：弈府上城4#、5#住宅楼，二、工程地点：怀安县柴沟堡镇振兴大街南侧（原刀具厂院内），三、建设规模：4号8133.07㎡，5号7917.357㎡，四、总造价：（8133.07+7917.35）㎡×288元=4622520.96元，七、工程承包内容：依据设计图纸内容及甲乙双方认定的编制说明为准（外保温、防水除外，其余工程全部由乙方承建，包括五金材料），八、工程期限：2011年4月17日至2011年10月15日；主体工程量：从4月17日起至7月15日完工，本工程共计182天。十、付款方式：乙方垫资到三层，三层封顶后付工程进度的60%，从四层开始，每完成一层按以上方法顺延付款5%，主体工程验收完毕，付总工程造价的60%，装饰期间付总工程造价的5%，完成后，付总工程造价的5%。竣工验收合格后一次性付工程造价的25%（质量保证金除外）。甲方预留工程余欠额的5%作为质量保修金，在竣工验收合格后，保修期满不计利息全部付清。十一、违约责任：如因乙方的施工原因致使工程的竣工日期延误（工程日期182天），每延期一天甲方将在应付的工程款总额中收取乙方万分之五的违约金，因甲方原因造成的工程竣工日期延误（不可抗拒的自然因素除外）责任甲方自负。2、工程承包合作协议，协议载明：甲方怀安县天资房地产开发有限公司，乙方韩某，经甲乙双方协商，就怀安县天资房地产开发有限公司开发的弈府上城住宅小区住宅楼建设工程承包的有关事宜达成如下协议：一、工程名称：弈府上城4、5号住宅楼，十八、前后挑阳台按建筑面积一半计算。七层由原来前后墙1.8米变为2.4米高。3、4#、5#楼工程结算表载明4#、5#楼施工工程中变更增加工程量且截止2013年2月5日，被告怀安县天资房地产开发有限公司欠被告韩某工程款168073.57元，4、4#5#楼竣工验收报告载明4#5#楼于2012年11月3日竣工验收合格，4#楼工程规模为7202.05㎡，5#楼工程规模为6922.12㎡，5、张家口市建设工程中标通知书、协议�，中华人民共和国建设工程施工许可证均载明弈府上城住宅小区的合理工期为2011年4月9日至2012年8月31日，上述证据经当庭举证交二被告质证。
被告韩某的质证意见如下：对上述证据的真实性无异议。但原告提供大轻包工程合作协议中的施工面积及单价与事实不符，面积有怀安县房产分层分户图为证，其中4#楼为7815.23㎡，5#楼为7461.57㎡，结合两被告签订的《工程承包合作协议》中阳台面积计算一半符合当地行业交易习惯，实际面积应为14456.24㎡，扣除水电费外每平方价款应为267元。合同约定的交工时间为2011年10月15日，实际交工时间为2012年6月30日，原告应承担工程总价款日万分之五的违约金。工程款的数额从未确定过，利息的计算无从谈起。张家口市建设工程中标通知书、协议书，中华人民共和国建设工程施工许可证对本案审理的合同没有关联性。
被告怀安县房地产开发有限公司的质证意见如下：原告与被告韩某签订的大轻包工程合作协议与我方无关，4#、5#楼的竣工验收报告我方认可，我方与被告韩某的工程款已结算完毕，并当庭提交2013年2月5日-2013年3月1日给付被告韩某款168073元证据5张，以证明工程款已付清，且提交被告韩某2013年2月6日打的借款100000元借条1张、2013年3月1日打的收款300000元收条1张、2013年5月7日打的收款135000元收条1张，以证明质保金已全部给付，并提交韩某2013年11月8日的证明1份。载明：怀安县弈府上城4#、5#楼工程款及增项全部结清。
原告对被告韩某提交的怀安县房产分层分户图及陈述的质证意见如下：该房屋分户图不是实测图且与竣工验收面积不一致，阳台按半价算没有约定，应按合同约定计算面积。单价同意按每平米267元计算。张家口市建设工程中标通知书、协议书、中�人民共和国建筑工程施工许可证均载明奕府上城住宅小区的合理工期为2011年4月9日至2012年8月31日，我方实际交工时间为2012年6月30日，故不构成违约。原告与被告韩某签订的大轻包工程合作协议约定的工程期限为2011年4月17日至2011年10月15日系被告韩某任意压缩合理工期。
原告对被告怀安县天资房地产开发有限公司提交的上述证据及陈述的质证意见如下：对已付清工程款不予认可，故被告怀安县天资房地产开发有限公司应在欠付被告韩某工程款范围内承担连带还款责任。质保金于2013年11月30日给付完毕，二被告均认可，故被告怀安县天资房地产开发有限公司应承担在质保金范围内给付原告的责任。
另查明，原告及二被告对我院2014年3月17日的1份告知笔录中被告怀安县天资房地产开发有限公司办公室主任陈述的质保金586683.3155元于2013年11月30日已全部支付被告韩某均无异议。被告韩某于2013年7月25日前给付原告工程款3147312元。被告陈述的其他扣款原告不认可，被告亦无证据支持，被告陈述的维修费106300元，原告不认可，认为应提供证据从质保金中扣除。增加变更项目工程款，原告与被告韩某达成一致为64837.04元。
上述事实有双方当事人陈述及提供的证据经庭审举证、质证，足以证实。
本院认为：被告韩某与原告王某2011年4月16日签订的大轻包工程合作协议违反法律强制性规定，系无效合同，但该建设工程经竣工验收合格，故原告王某请求按照约定价款支付工程价款的诉讼请求依法予以支持。该大轻包工程合作协议约定的总造价为（8133.07+7917.35）㎡×288元=4622520.96元，扣除外包水电每平米21元，实际工程价款应为4285462.14元（质保金为214273.1元）。加上增加变更项目工程款64837.04元，总工程价款为4350299.18元。质保金为总工程款的5%，为214273.1元。该工程于2012年11月30日竣工验收，原告未提供相关证据证实此工程已过保修期，故本院不予支持。扣除被告韩某给付原告王某的工程款3147312元，扣除5%的质保金214273.1元，被告韩某应给付原告王某工程款988714.08元。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定，被告怀安县天资房地产开发有限公司应当对此笔欠付工程款承担连带偿还责任。
该工程于2012年11月30日竣工验收后，被告韩某欠付原告的工程款，应按中国人民银行同期贷款年利率6%计算利息，利息为207629.96元（2012年12月1日至2016年5月31日）。
原告在张家口市建设工程中标通知书、协议书、中华人民共和国建设工程施工许可证确定的合理工期内交付工程，符合法律规定，原告与被告韩某约定的工程期限属任意压缩合理工期，故被告韩某抗辩请求原告承担延期交付工程违约金的主张本院不予支持。
为此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第二百七十二条第三款以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十六条第一款、第十七条、第十八条第一款第一项、第二十二条、第二十六条第二款之规定，判决如下：
一、被告韩某给付原告王某工程款988714.08元，此款于本判决生效后十五日内一次付清。被告怀安县天资房地产开发有限公司对此款承担连带偿还责任。
二、被告韩某给付原告王某工程款988714.08元的利息207629.96元（2012年12月1日至2016年5月31日），此款于本判决生效后十五日内一次付清。
案件受理费13490元，被告韩某负担7891.65元，被告怀安县天资房地产开发有限公司负担5598.35元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。
审判长 张俊杰
审判员 刘润光
审判员 兰逞彦
二〇一六年五月三十一日
书记员 王莉莉