江苏省丹阳市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1181民初836号
原告（反诉被告）:江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司，住所地丹阳市开发区双庙路.
法定代表人：王锁川。
委托代诉讼代理人：袁芸，江苏恒闻律师事务所律师。
委托代诉讼代理人：戴晨逸，江苏恒闻律师事务所律师。
被告（反诉原告）：丹阳市导墅镇房地产开发有限公司，住所地丹阳市导墅镇金溪路。
法定代表人：姜玉方。
委托诉讼代理人：王玉俊，江苏维尔达律师事务所律师。
原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司与被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2016年1月27日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司的委托诉讼代理人袁芸（参加第四次庭审）、戴晨逸，被告丹阳市导墅镇房地产开发有限公司的委托诉讼代理人王玉俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司提出的诉讼请求：1、要求被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司立即支付工程款1024000元，并支付逾期付款利息；2、本案的诉讼费用由被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司承担。事实和理由：2012年10月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，由江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司为丹阳市导墅镇房地产开发有限公司开发的菜市场工程进行钢结构施工，工程总价为2560000元。现工程已全部竣工并投入使用，但被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司仅支付工程款1536000元，尚欠原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司1024000元。经江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司多次催要，丹阳市导墅镇房地产开发有限公司未能支付。
被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司辩称，对尚欠原告（反诉被告）工程款1024000元的事实没有异议。但依据原、被告签订的《钢结构工程施工合同》，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司进行施工的工期严重超期，并且工程质量不符合合同约定以及施工图纸要求。丹阳市导墅镇房地产开发有限公提出的反诉请求：1、要求原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司向被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司支付因逾期交付造成的各项损失共计1200000元；2、要求原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司向被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司提供完整的竣工验收资料；3、本案的诉讼费用由原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司承担。事实和理由：2012年10月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，由江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司为丹阳市导墅镇房地产开发有限公司开发的菜市场工程进行钢结构施工，施工期限为45天。江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司钢结构主件应当于2012年11月15日进场施工，但江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司进场放样后迟迟不组织施工，最终使得施工期拖延至2013年9月底才完成。在施工结束后，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司迟迟不交付工程质量评定结果及相关技术材料，导致被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司无法进行竣工验收。另外在施工过程中，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司的材料和工艺存在很多问题，与图纸要求不符，钢结构整体存在质量问题和安全隐患。
原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司辩称，本案所涉工程逾期完工的原因在于被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司没有取得上述工程的施工许可证，并且相关土建工程没有完工，故江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司不能进行施工。原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司对丹阳市导墅镇房地产开发有限公司的损失不承担赔偿责任。
原、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院依法予以确认并在卷佐证。
经审理查明：2012年10月29日，原、被告签订《钢结构工程施工合同》，约定由原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司为被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司开发的丹阳市导墅镇菜市场钢结构工程进行施工。合同约定工程进场时间为2012年11月15日，工期为45天，但该工程未能取得建设工程施工许可证。后原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司按照原、被告双方的约定于2012年11月15日进场，至2013年9月份施工结束，但原、被告未办理工程交付手续，该工程完工后一直未进行竣工验收。被告（反诉原告）该工程实际投入使用时间为2015年4月28日。被告（反诉原告）已付原告（反诉被告）工程款1536000元，尚欠1024000元。在审理过程中，本院向丹阳市导墅镇建设工程管理站进行了咨询，其确认本案所涉工程中，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司需提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告来配合被告（反诉原告）进行工程竣工验收。
本院认为，本案的争议焦点为：一、工程实际交付使用的时间？二、工程逾期的责任由谁承担？对于争议焦点一，因为本案所涉工程一直未能进行竣工验收，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司作为本案所涉工程的施工方，应当更具有能力和义务提供证据（如施工日志等）证明工程的实际交付时间，但原告（反诉被告）未能提供证据，故本院确认被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司在庭审中自认的实际投入使用时间2015年4月28日为工程的交付时间。对于争议焦点二，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司主张工程逾期是因为被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司没有取得建设工程施工许可证，土建工程也没有完工，但其未能提供证据证明停工责任在于被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司在之后实际上也进行了施工并直至完工，故工期逾期的责任应当在于原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司，原告（反诉被告）应当赔偿被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司因工程逾期造成的相关损失。又因被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司主张的损失都是间接损失，故对于被告（反诉原告）的损失，应当以被告（反诉原告）已经支付的工程款1536000元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率自2012年12月31日起（参照合同约定的完工时间）计算利息至2015年4月28日止，经本院核算为220646元。因本案所涉的菜市场钢结构工程在施工时没有取得建设工程施工许可证，故原、被告于2012年10月29日签订的《钢结构工程施工合同》为无效合同。本案所涉工程一直未能进行竣工验收，故被告（反诉原告）应当参照合同约定在在实际使用该工程7天内向原告（反诉被告）支付剩余的工程款。被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司对尚欠原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司工程款1024000元的事实没有异议，故其在扣除原告（反诉被告）应当赔偿给被告（反诉原告）的220646元后，应于2015年5月5日前向原告（反诉被告）支付剩余工程款803354元，并自2015年5月5日起至实际支付之日止，按同期银行贷款利率承担逾期付款的利息。对于被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司提供的报价单一份、照片一组和部分图纸，证明本案所涉工程存在质量问题，但上述报价单、图纸中没有原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司的签字、盖章，照片中也不能反映工程存在的质量问题,被告（反诉原告）如认为本案所涉工程存在质量问题，可另案诉讼。本案所涉工程在完工后，原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应当向原告提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告来配合被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司完成工程竣工验收，但其未能提供。故本院对被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司要求原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告的诉讼请求予以支持。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、《中华人民共和国建筑法》第七条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项、第十七条、第十八条、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第一款、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第五条第二项、第五项、第六项、第八项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司应当支付给原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司工程款1024000元；原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应当赔偿给被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司损失220646元，上述款项相抵由被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司应支付给原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司803354元，并应承担该款自2015年5月5日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息，该款项应于本判决发生法律效力之日起十日内偿还；
二、原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应交付给被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司本案所涉菜市场钢结构工程的原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告，上述材料应于本判决发生法律效力之日起十日内交付；
三、驳回原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司其他诉讼请求。
四、驳回被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费14016元，由原告（反诉被告）江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司负担；反诉案件审理费22052元，由被告（反诉原告）丹阳市导墅镇房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费(帐号：11×××61；开户行：中国工商银行镇江市永安路分理处)。
审 判 长 徐 旭
人民陪审员 陈国防
人民陪审员 张新华
二〇一七年三月二十日
书 记 员 朱成辉