新乡市卫滨区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0703民初494号
原告朱志成，男，汉族，1986年11月06日出生，住河南省延津县，
委托代理人朱红梅，女，汉族，1976年12月20日出生，住新乡市，
原告高培垒，女，汉族，1989年03月22日出生，系原告朱志成之妻，住河南省封丘县，
委托代理人朱红梅，女，汉族，1976年12月20日出生，住新乡市，
被告新乡市新美房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91410700562452121J
法人代表人张元鹏，该公司总经理
委托代理人刘亚飞，该公司员工
原告朱志成、高培垒诉被告新乡市新美房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，适用简易程序，由审判员谢红梅独任审判，书记员李珺担任记录，公开开庭进行了审理。原告朱志成、高培垒特别授权委托代理人朱红梅、被告特别授权委托代理人刘亚飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告朱志成、高培垒诉称，2014年09月14日我方与被告签订了编号为2014-0901229《商品房买卖合同》，购买了位于新乡市××号新美·城上领地10号楼1单元4层1402号房屋，房屋总价款为434130元，首付217130元，其余采取银行按揭付款方式。按双方签订的购房合同约定，被告应在2014年12月31日前将该房屋交付我方使用，若逾期不能交房，被告按日向我方支付房价款的万分之二的违约金。根据购房合同第九条之规定，请求法院判令：1、被告支付逾期违约金52053元。2、本案诉讼费由被告承担。
被告新乡市新美房地产开发有限公司口头辩称，不同意原告方的诉讼请求，根据双方签订的购房合同第八条第二项的第三点因政策或政府行为或配合城市建设、市政工程以及市政停水停电、自然灾害等原因而延期的可以免除我方责任。在合同履行中发生了下列事项致使本案逾期交房：1、2013年03月至04月因政府政策及市政建设等原因影响施工的造成逾期交房的我公司不承担违约责任。本案逾期交房是由于南环路市政修路以及新乡市创文创优创卫等各种创建活动影响施工造成的。2、2015年08月24日至2015年09月05日因反法西斯战争胜利70周年纪念活动，政府要求停工。3、2015年12月05日至2015年12月底因上合会议政府发文件要求在此时间段要求停工。4、2016年07月09日特大暴雨电力无法正常供应，停工时间07月09日至08月15日。5、2016年09月09日新乡市住建委通知因大气污染防治停工，停工时间09月10日至09月20日。
原告方向本院提交证据材料有：1、2014年09月14日原被告双方签订的编号为2014-0901229《商品房买卖合同》、合同补充协议及委托书一份，2、原告方与中国银行股份有限公司签订的《个人一手住房贷款合同》一份，3、2016年09月20日（141）豫地现契耕00454255《中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）》一份，4、2014年04月14日房款、维修基金、办证费、测绘费收据各一份，5、2015年06月15日通告一份，6、2015年08月26日关于新美城上领地项目暂时停工的情况说明一份，7、承诺书两份。以上证据材料证明原告方主张成立。
被告向本院提交证据材料有：1、2013年03月至2014年03月河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司第一分公司南环修路证明一份，2、2015年08月24日新乡市住房和城乡建设委员会《全面停工通知书》一份，3、2015年12月07日新乡市住房和城乡将设委员会文件新建[2015]402号《新乡市住房和城乡建设委员会关于做好建筑工地扬尘污染治理和应急应对工作的通知》一份，4、2016年07月09日特大暴雨电力无法正常供应（属于自然灾害），5、2016年09月06日、2016年09月09日、2016年09月19日新乡市住建委通知因大气污染防止停工微信通知打印件三份。以上证据材料证明被告主张成立。
经庭审质证，被告对原告方提交的证据真实性无异议。本院认为原告方提交的证据客观真实，与本案具有关联性，可以作为本案的定案证据。原告方对被告提交的证据真实性无异议，但对证明目的有异议。认为证据1系河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司第一分公司属于建设主体，并非政府单位，其修路并非政府行为，不符合合同约定，不应属于被告逾期交房的原因。证据2-5发生时间是在合同约定的交房日期之后，其发生行为不是被告逾期交房的原因。本院对被告提交的证据2-5与本案缺乏关联性，不能作为本案的定案证据，且被告提交的证据1不能作为其延期交房的合理证据，本院不予确认。
依据上述有效证据材料及庭审查明，可以确定以下案件事实：2014年09月14日，原告朱志成、高培垒（××）与被告新乡市新美房地产开发有限公司（出卖人）签订了编号为2014-0901229的《商品房买卖合同》及合同补充协议。合同主要约定：原告方购买被告所开发的位于新乡市××号新美·城上领地10号楼1单元4层1402号房屋，购房金额为434130元。原告方付款方式为银行按揭付款，2014年04月14日前付清首付款217130元，贷款217000元。该商品房买卖合同第八条载明：“出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第5种条件，并符合本合同约定的商品房交付××使用：1、2、3、4……5、该商品房经五大主体验收合格，但如遇下列特殊原因，除双方协商解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期1、2……3、因政策或政府行为或配合城市建设、市政工程以及市政停水停电、自然灾害等原因而延期的”。第九条载明：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按下列第1方式处理：逾期超过60日后，××有权解除合同，××解除合同的，出卖人应当自××解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按××累计已付款的1%向××支付违约金，××要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之二的违约金”。另，合同补充协议第九条载明：“出卖人在房屋交接前，以小区公告、报纸通告、信函等形式通知××办理交接房手续，视为出卖人已履行了通知××办理房屋交接的义务，出卖人不再以书面形式单独通知××；若因此造成的延期交房，出卖人不承担任何责任。物业管理费的收取时间为：以出卖人用上述方式正式通知××交房时间开始计算，按物业管理条例收取费用，不论客户是否实际接收”。合同签订后，原告方按照合同履行了付款义务，被告未在合同约定期间内2014年12月31日前向原告交付合同约定的商品房。至今未向原告方交付房屋。庭审中，原告方要求被告支付的违约金由52053元变更为52009元，以违约金52009元计算被告实际违约天数。
本院认为：原、被告双方签订的编号为2014-0901229《商品房买卖合同》是双方真实的意思表示，合法、有效，原、被告均应按合同自觉履行，原告方已履行了全部付款义务。合同约定被告应于2014年12月31日前向原告交付房屋，但被告尚未交房，构成违约。原告方要求被告依据双方签订的合同，逾期交付的房屋按已支付购房款日万分之二支付违约金的诉讼请求，本院予以支持。原告方主张违约金为2015年01月01日至2016年08月21日，共599天，计52009元（434130元×599天×2?=52009元）。被告主张因市政施工等原因造成逾期交付房屋，不构成违约。本院认为被告所举证据发生在合同约定交房时间2014年12月31日之后，不能作为延期交付房屋的正当抗辩理由，被告辩称意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第一百三十八条之规定，判决如下：
被告新乡市新美房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告朱志成、高培垒支付自2015年01月01日至2016年08月21日止逾期交房违约金52009元。
案件受理费1101元，由被告新乡市新美房地产开发有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于新乡市中级人民法院。
审判员 谢红梅
二〇一七年六月一日
书记员 李 珺