山东省海阳市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0687民初3024号
原告：威海海翔保温材料有限公司，地址威海市经技区青岛南路宋家洼村西。
法定代表人：赵春德，经理。
委托代理人：于昌，山东博实律师事务所律师。
被告：青岛轩子居置业有限公司，地址青岛市城阳区王沙路1458号。
法定代表人：邱若顺，经理。
委托代理人：张君英，山东息相通律师事务所律师。
原告威海海翔保温材料有限公司（以下简称：海翔公司）与被告青岛轩子居置业有限公司（以下简称：轩子居公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告威海海翔保温材料有限公司法定代表人赵春德及委托代理人于昌、被告青岛轩子居置业有限公司法定代表人邱若顺及委托代理人张君英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告威海海翔保温材料有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付原告工程款688887.5元及利息损失。事实与理由：2017年3月13日，原告与被告签订《外墙保温施工合同》。约定原告承包被告海阳核电商贸城1#、2#楼的外墙保温工程。合同对原告施工的范围、价格、工程款结算、工程质量等进行了约定。双方签订协议后，原告依约对承包的外墙保温工程进行了施工，但被告一直不按照双方约定向原告支付进度款，且原告多次催要无果。被告拖欠工程款的行为使得原告无法按时发放农民工工资及购买施工材料，导致工程无法继续进行。
青岛轩子居置业有限公司辩称，原告未按合同履行施工义务，所承包的工程项目中途放弃工程，自动退场。原、被告签订合同后，按照合同规定，应在两个月内施工结束，并经验收合格。但是，原告2017年3月20日进场施工到2017年5月28日工程才施工一部分就自动离开工地停止施工。这期间已经超过两个月了，原告看到按工期完不成工程任务就私自跑了，把我们的工程放弃施工，致使我们的工期延误。原、被告根据约定，原告施工的工程应当由监理部门和被告在场管理人员现场监督达到合格才确定工程量。但是原告施工的部分工程大部分不合格，在场管理人员要求重新施工或修复，原告没有重新施工或修复，已施工的部分工程大部分都是半成品，即应该做两遍抹灰而只做了一遍。原告擅自离开施工现场，扔下没有施工的工程，并且在施工过程中已超过了两个月的期限，导致我方工程期限延误，我方保留对原告给我们赔偿损失的权利。
本院经审理认定事实如下：2017年3月9日，被告与江西冰溪建设集团有限公司签订了施工合同，约定由被告承包海阳核电商贸城1#、2#楼二次结构、外墙保温涂料真石漆、门窗、抹灰等工程。2017年3月13日被告将上述工程的外墙保温（真石漆）工程转包给原告施工双方，于当日签订《外墙保温施工合同》，合同约定：一、工程名称：海阳核电商贸城，工程内容：外墙保温（真石漆涂料1#、2#楼）；二、工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘40mm厚EPS板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。三、合同工期：开工日期以甲方进场通知书为准；施工期限：二个月。如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。质量等级：合格。质量等级经质监部门、监理单位、建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定等级后方可交工。五、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。六、合同价款及付款方式：1、外墙保温板为4CMEPS聚苯板，防火等级B1级，每平方米造价为75元……，工程量以实际结算为准。付款方式：合同签订后，发包人应按承包人施工进度进行付款，发包方在5月30日前向承包方支付5月1日之前施工工程量的50%，余下50%转入6月份工程量。其余部分按每月工程量70%支付，在下个月15日前支付。工程竣工且验收合格后，发包人确认承包人施工工程量30日内按实际结算工程总价支付95%，剩余5%作为质保金，保修期1年，保修期结束后无息付清及违约责任等。合同签订后，原告于2017年3月19日按照进场通知书进场施工，由于资金不到位等情况，导致一、二号楼外墙保温工程未完工，原告中途退场。对于退场时间，原告主张2017年6月份，被告主张在2017年5月28日。
2017年6月13日被告给原告出具了一份工程量确认单，内容：“外墙保温工程量（暂定量），1#楼2000m2,2#楼6700m2.注：最后以工程结算量为准。”由被告工地负责人马龙及法定代表人邱若顺签字。被告则主张，此工程量不是最终决算数额，不能作为付款的依据。且原告施工的工程存在严重的质量问题，外墙保温二次抹灰未做和其它一些质量问题，原告撤场后，被告多次通知原告继续施工、维修，原告未到场，无奈被告又与盖海广签订了施工合同，由盖海广继续施工原告未施工的工程。
庭审中，原告认可施工的保温工程二次抹灰工程未做，申请对其施工的海阳核电商贸城1、2号楼外墙保温工程二次抹灰工程造价进行鉴定，本院委托烟台永大工程咨询有限公司对其双方认可的外墙保温暂估量8700m2的二次抹灰造价进行了评估，鉴定意见为：海阳核电商贸城1#、2#楼外墙保温工程中的二次抹灰工程造价为238408.56元，支付鉴定费5000元。经质证，原告认为鉴定报告所鉴定的二次抹灰工程价款数额过高，每平米单价为20.25元比较合理，总价款为176175元比较合理。被告则认为鉴定报告合理，且双方未确定8700平方米的工程量，其只是暂定量，注明了以工程结算量为准。
原告主张被告欠工程款688887.50元的计算方法为，一、1#楼施工2528m2，2#楼施工7223m2，合计9751m2，按照单价75元计算工程款731325元，原告施工的抹颗粒工程735m2，单价按37.5元计算为27562.5元，共计工程款758887.50元，扣除被告共支付7万元，余688887.50元。被告认可共支付7万元，对其主张抹颗粒施工不认可，原告对此无证据。
另查明原告有保温材料的生产销售资质，无建设工程外墙保温施工资质。
本院认为，原告与被告签订外墙保温施工合同，因原告不具备外墙保温施工资质，因此此合同违反我国行政性法规强制规定，为无效合同。经过庭审质证调查，本案争议焦点为，双方之间结算工程量为多少。原告主张其实际施工面积为一号楼2528平方米、二号楼7223平方米，合计9751平方米，按照单价75元计算，计算工程款为731325元，另外抹颗粒735平方米，单价按照37.5元计算，计算工程款为27562.5元，合计758887.5元，已支付7万元，尚欠688897.5元。被告主张双方工程量没有验收确定，原告只干了一部分就退场，被告委托他人二次施工，所以原告主张工程量和诉讼请求均没有依据的。经鉴定二次抹灰工程造价为238408.56元，原告认为鉴定结论过高，但未提交证据证实鉴定程序违法及鉴定人员无资质等情况，本院对鉴定意见予以认可。因原告退场，导致工程无法完成，从而被告委托第三方进行二次抹灰施工，其施工费用应以鉴定意见为依据，从给付原告工程款中予以扣除，原告主张其施工外墙保温总面积9751平方米，抹颗粒735平方米，未对其上述主张提交证据加以证实，仅提交了工程量清单一份证实其施工工程量，工程量载明暂定外墙保温工程量为8700m2，本院仅支持原告施工8700m2，按照合同约定外墙保温价款为每平方米造价为75元，计算工程价款为652500元。综上，原告施工的工程价款为652500元，扣除已支付的70000元以及二次抹灰238408.56元，被告还应当支付给原告344091.44元。虽双方签订的合同无效，但原告所施工的工程被告已实际接收，由他人继续施工，所欠工程款344091.44元被告应当支付。原告主张利息，应从主张权利之日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十三条、第十七条、第十八条的规定，判决如下：
一、被告青岛轩子居置业有限公司于判决生效之日起十日内支付给原告威海海翔保温材料有限公司工程款344091.44元及利息（利息自2017年7月21日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告威海海翔保温材料有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10689元，减半收取计5345元，由原告威海海翔保温材料有限公司负担2115元，由被告青岛轩子居置业有限公司负担3230元，鉴定费5000元，由原告威海海翔保温材料有限公司承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。
审判员 成学波
二〇一八年三月七日
书记员 修红红