安徽省南陵县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖0223民初165号
原告：安徽省南陵世纪建筑安装有限公司，住所地安徽省南陵县籍山镇利民路（工商注册地南陵县弋江镇东七街道），统一社会信用代码91340223149781466Y。
法定代表人：曹德辉，总经理。
委托诉讼代理人：彭选能，安徽春谷律师事务所律师。
被告：南陵县长风房地产开发有限责任公司，住所地安徽省南陵县籍山镇陵阳中路2号，组织机构代码75682324－2。
法定代表人：秦巧生。
委托诉讼代理人：陈福顺，安徽深蓝律师事务所律师。
本院于2016年1月13日立案受理了原告安徽省南陵世纪建筑安装有限公司（以下简称世纪公司）诉被告南陵县长风房地产开发有限责任公司（以下简称长风公司）建设工程施工合同纠纷一案，依法由审判员宋代友适用简易程序独任审判，于2017年1月9日公开开庭进行了审理，原告世纪公司的委托诉讼代理人、被告长风公司的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告世纪公司向本院提出诉讼请求：判决被告立即支付原告工程款8579068.29元、后续损失及主张债权费用等（暂计算至2015年12月31日）共计9300901.62元。事实和理由：2011年8月8日，原告承建被告在南陵县籍山镇陵阳中路投资建设的长风商业街6号楼（2区）工程。双方在施工合同补充协议的条款中明确约定了按工程进度付款（主体施工至二层付至合同总价的30%，主体封顶付合同总价的30%，装饰工程完工付合同总价的25%，竣工验收合格付合同的10%，竣工结算审计后付至95%）。原告进场施工至2013年底完工；2014年1月将《工程决算书》提交被告，决算工程款为9299068.29元，2014年7月通过竣工初步验收，整改后于2015年7月30日在政府机关协调下，涉案工程完成交付。至目前为止，被告累计仅支付42万元，余款至今未付。
被告长风公司承认原告在本案中所主张的部分事实，但认为：1.工程款数额应以开庭前原、被告双方共同委托的安徽省鑫诚工程咨询有限公司作出的鉴定意见中的数字为准。2.因开庭前原、被告双方共同委托的安徽省鑫诚工程咨询有限公司的鉴定报告对损失没有反映，故需要原告进一步举证证明该损失是否存在，或由双方再行共同委托第三方对此鉴定，以鉴定结论为准。3.原告主张的债权费用既无事实根据，也无法律依据。
本院认为，被告长风公司承认原告在本案中所主张的部分事实，故对原告主张的部分事实予以确认。本案焦点在于，一、如何确定工程价款数额；二、原告能否向被告主张损失、债权费用；如能，该损失及费用是否存在及如何确定。
关于第一个问题。庭前，原、被告双方共同委托安徽省鑫诚工程咨询有限公司就案涉工程的工程款进行造价鉴定，该公司于2016年12月14日出具了《长风商业街6＃楼（2区）工程造价鉴定报告》，鉴定结果为土建工程造价3688367.06元，安装工程造价365069.59元，签证工程造价131181.51元（不含索赔部分）。对上述三组造价，被告均无异议，原告对后两部分造价无异议，但认为土建工程造价中的人工费按47元/工日，而不按双方约定好的57元/工日确定，违背了客观事实。本院认为，2011年8月7日原、被告双方自愿订立了《6＃楼（二）区补充协议》，协议明确约定工程决算造价中的人工工日单价调整为57元/工日。该约定系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且不损害他人的合法权益，故合法有效，所以定额人工费用按57元/工日确定。基于土建工程造价按47元/工日确定的定额人工费为286685.03元，本院将其调整为347681.84元（286685.03元×57元/工日÷47元/工日），增加60996.81元。综上，案涉工程价款数额为4245614.97元（3688367.06元＋365069.59元＋131181.51元＋60996.81元），减去诉前被告已付原告420000元，被告尚须支付原告3825614.97元。
关于第二个问题。原告向被告主张包括工程保证金800000元在内各项名目费用（架业公司损失、塔吊租赁、塔吊驾驶员、基础抽水人工费、现场看护费、模板损失费、工种误工费、管理人员误工费、工程款利息、工程保证金、外墙脚手架超期费用）共计数百万元，并提交了被告盖章或被告原法定代表人签字确认的证据材料。被告辩解原告需要进一步举证证明该些费用确实存在或通过鉴定方法予以确认。
但本院认为，原告所主张的部分费用当时确已得到被告认可，无须通过鉴定方法确认，对此本院逐项分析如下：（1）保证金800000元，被告确实收取了该保证金，负有退还的责任，故本院予以确认。（2）原、被告于2013年2月10日签订的《补充协议》虽明确因工程原因导致架子无法拆除，致使原告每天支付架业公司880元，但是原告并没有举证证明其确实已经支付给架业公司相应费用。因此，对该项费用本院不予确认。（3）同理，本院对塔吊和塔吊驾驶员损失不予确认。（4）同理，本院对塔吊基础抽水工和土地看场工损失不予确认。（5）模板损失20000元已经得到被告认可，故本院予以确认。（6）误工费7500元已经得到被告认可，故本院予以确认。（7）管理人员费用，虽得到被告认可，但具体数额为多少无法确定，同时原告是否确已支付给有关人员工资无法证实，故本院不予确认。（8）工程款利息，2013年4月20日被告时任法定代表人在《工程款利息合计计算表》上签名并签署了“确认无误”，该表具有真实性，但本院只确认800000元保证金的利息368000元和综合费率497200元。因双方对工程款一直没有结算，违约无从谈起，且根据本案案情被告也不宜承担逾期付款违约责任，故本院对违约利息损失809600元不予确认。（9）外墙脚手架费用，2013年12月17日被告时任法定代表人在《长丰商业6＃楼外墙脚手架搭设工程结算单》上签名并签署了“情况属实，超期部分由长风公司负责”，经本院核实，该结算单具有真实性；且原告已将相关费用基本支付给了脚手架公司，脚手架公司同意由原告向被告主张，故本院确认该结算单载明的424700元。所以，本院确认的各项费用共计2117400元。原告主张的实现债权的律师代理费50000元，既无事实根据，也无法律依据，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告南陵县长风房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽省南陵世纪建筑安装有限公司工程款3825614.97元、保证金等其它各项费用2117400元，合计5943014.97元；
二、驳回原告安徽省南陵世纪建筑安装有限公司的其它诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期的债务利息。
案件受理费76906元，减半收取计38453元，由被告南陵县长风房地产开发有限责任公司负担28000元，原告安徽省南陵世纪建筑安装有限公司负担10453元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。
审判员 宋代友
二〇一七年三月十六日
书记员 冯 陈
附相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。