湖南省沅江市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）沅民二初字第296号
原告：沅江市金太阳纸业有限公司，住所地沅江市南嘴镇余百新村。
法定代表人：黄跃清，该公司董事长。
委托代理人：陈跃先，湖南德宽律师事务所律师。委托权限为特别授权代理，即代为提起诉讼，代为承认、反驳、放弃、变更、增加诉讼请求，提起上诉，参与调解，代收法律文书。
被告：山西恒信轻工纺织机械有限公司，住所地山西省晋中市榆次区经纬136号。
法定代表人：孙仲喜，该公司董事长。
委托代理人：杜俊刚，该公司业务人员，代理权限为特别授权，即代为起诉、提出反诉，代为进行和解、撤诉、上诉，代为签收法律文书等。
委托代理人：李颖峰，该公司业务人员，代理权限为特别授权，即代为起诉、提出反诉，代为进行和解、撤诉、上诉，代为签收法律文书等。
原告沅江市金太阳纸业有限公司（以下简称金太阳公司）与被告山西恒信轻工纺织机械有限公司（以下简称恒信公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年6月17日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金太阳公司的委托诉讼代理人陈跃先、被告恒信公司的委托诉讼代理人杜俊刚、李颖峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金太阳公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告赔偿因逾期交付设备给原告造成的经济损失517500元；2、要求依法追究被告销售的产品质量责任，判令被告赔偿因产品质量问题给原告造成的经济损失100万元；3、判令被告在十日内按合同总额向原告交付增值税发票，如逾期交付的，则应按增值税的17%赔偿原告税金损失；4、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原、被告于2013年6月12日签订编号为130601的《工业产品买卖合同》一份，该合同约定：原告购买被告生产的日产50吨杨木化机浆生产线一套，价值人民币295万元；交货地为原告住所地，被告从收到预付款之日起三个月内分期分批交清全部设备，安装调试期为两个月，全套设备在交货地正常生产一个月后进行验收，质量标准按行业标准和本合同附表要求执行，含生产线土建、工艺的设计，主体设备供货、安装、调试等；产品质量保证期为12个月。合同签订后，原告已按约履行了合同付款义务，但由于被告未能按时向原告交付全套生产设备及配件，致使该生产设备不能在合同约定的期限内进行安装调试，造成原告杨木化机浆生产项目严重滞后，在原告多次催促下，被告才于2014年10月指导原告调试该生产线并试运行，且被告应交付的部分设备直至2014年11月23日才向原告供货完毕，自调试该生产线开机以来，该生产设备质量问题就层出不穷，致使原告经常停机检查，不能正常生产，即使勉强开机运行其日产量也达不到合同约定的产能标准。为此，原告多次致函给被告，要求派技术人员检查并解决产品设备的质量及产能问题，但被告一味推脱责任，拒不委派技术人员解决问题，致使该生产线至今无法正常生产，造成了原告巨大经济损失，故提起诉讼。
被告恒信公司辩称，原告不按时付款，延期付款7个月，造成合同无法正常履行，被告不存在逾期交付设备的事实，不存在赔偿因逾期交付设备给原告造成的经济损失；被告生产的杨木化机浆生产线质量可靠，目前已运行的约有80条生产线，被告对原告购买的生产线进行了指导安装、调试，设备运行良好，产品质量稳定，生产正常后，原告管理人员变动频繁，生产人员操作不当，原料把关不严，生产受阻，根据合同及认证公司提供的计算公式，合同是日产50吨杨木片浆，杨木片绝干已达到53.75吨左右，符合合同要求；被告给原告开出了121万元增值税发票，由于原告违约在先，没有履行支付货款义务，才没有给原告开出剩余发票。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原、被告于2013年6月12日签订编号为130601的《工业产品买卖合同》一份，该合同约定：原告购买被告生产的日产50吨杨木化机浆生产线一套，总金额295万元；质量标准按行业标准和本合同附表要求执行，含生产线土建、工艺的设计，主体设备供货、安装、调试等；交货地为原告住所地，对全套设备正常生产一个月后进行验收，交货期由收到买受人预付款之日起计算，3个月内分期分批交清全部设备，安装调试期为两个月，到调试合格止为150天工期，每推迟一天按0.5万元损失由出卖人赔偿给买受人，且不超过合同总额的5%止；产品质量保证期为12个月；订立合同后，买受人预付20%货款，设备完成50%后支付20%，发货时支付50%，验收合格和出卖人提供全额增值税发票后付至合同总额的95%，留5%为质保金。合同签订后，原告于2013年6月13日支付了60万元承兑汇票的预付款，被告未按约定的3个月交货，原告于2013年10月28日支付50万元货款，其余款项未付。原、被告于2014年3月19日签订了《工业产品买卖合同补充协议》一份，约定原告于2014年3月24日支付100万元货款后，被告开始发货，15天内发清合同上未发设备，并约定被告不收承兑汇票，设备安装完毕，原告支付50万元货款。签订补充协议后，被告于2014年4月11日同意100万元货款付承兑汇票，原告于2014年4月15日支付100万元承兑汇票，被告于2014年6月1日将搓丝机主机、挤压机主机、洗片机主机、浓磨整机等设备向原告发送。原、被告又于2014年9月13日签订了《杨木化机浆设备补充协议》一份，约定被告于2014年10月20日之前发完随机机备品备件，原告在被告发完货后3天内支付13万元，余款在2014年春节后支付，违约方按2000元/天赔偿另一方损失。签订《杨木化机浆设备补充协议》后，原告于2014年9月23日支付货款13万元，被告于2014年11月15日向原告发送随机机备品备件，约定的专用工具各一套至今未向原告发送。原告已支付被告货款260万元、为被告代付运费75024元、被告借支生活费8000元，合计2683024元，按合同总金额295万元，原告尚欠被告货款266976元，被告共开出了121万元增值税发票。在杨木化机浆生产线安装调试和生产线开机后，原告多次就工期及质量问题向被告发函，也认为生产线达不到合同约定的产能标准，双方酿成纠纷。在本案诉讼过程中，对杨木化机浆生产线经本院委托进行了鉴定，鉴定意见书的证据效力本院予以确认，鉴定意见书对杨木化机浆生产线实际产能的鉴定意见是该设备检测时日产能约为45.7吨，对经营损失大小的鉴定意见是每天产能损失约为4.3吨。
本院认为，原告金太阳公司与被告恒信公司签订的《工业产品买卖合同》及两份补充协议是双方真实意思的表示，不违反法律规定，合法有效，原、被告双方应当按照合同的约定履行各自的义务。原告购买被告生产的日产50吨杨木化机浆生产线一套，合同总金额295万元，经鉴定生产线的日产能约为45.7吨，每天产能损失约为4.3吨，被告提供的生产线未达到合同约定的日产50吨杨木化机浆的产能，其产能损失达8.6%，属于质量不符合约定的重大违约，其违约行为导致原告购买的货物价值达不到合同约定，应酌情减少价款，减少的价款数额应为合同总金额的15%，其数额为442500元，被告应承担减少价款的违约责任，赔偿原告质量不符合约定造成的经济损失442500元；原、被告约定的合同总金额295万元，减少的价款为442500元，故实际合同总金额为2507500元。被告未按《工业产品买卖合同》约定的3个月内分期分批交清全部设备，也未按《工业产品买卖合同补充协议》约定的原告支付100万元货款后15天内发清合同上未发设备，均超期30天以上，《工业产品买卖合同》约定每推迟一天按0.5万元损失由出卖人赔偿给买受人，且不超过合同总额的5%止，被告应赔偿原告2507500元×5%=125375元；被告未按《杨木化机浆设备补充协议》约定的于2014年10月20日之前发完随机机备品备件，被告于2014年11月15日才向原告发送随机机备品备件，约定的专用工具各一套至今未向原告发送，补充协议约定违约方按2000元/天赔偿另一方损失，被告应赔偿原告2000元/天×26天=52000元，两项合计，被告因逾期交付设备应赔偿原告177375元。原告给付货款已达到被告应开出增值税发票的条件，被告仅开出121万元增值税发票，按实际合同总金额为2507500元，尚欠增值税发票1297500元，原告提出的判令被告在十日内向原告交付增值税发票的诉讼请求本院予以支持，原告提出的如逾期交付，则按增值税的17%赔偿原告税金损失的诉讼请求，应在实际发生后另案处理。被告提出的原告不按时付款，延期付款7个月，造成合同无法正常履行，被告不存在逾期交付设备的辩解意见，因被告未提交收到预付款后按合同在3个月内为原告生产设备的证据，被告的辩解意见本院不予采纳。被告提出的杨木化机浆生产线质量可靠，根据合同及认证公司提供的计算公式，合同是日产50吨杨木片浆，杨木片绝干已达到53.75吨左右，符合合同要求的辩解意见，因杨木片浆不是杨木片绝干，杨木片绝干53.75吨，根据鉴定结论应乘以得率85%才是杨木片浆，日产能约为45.7吨，每天产能损失约为4.3吨，未达到合同约定的日产50吨杨木化机浆的产能，被告的辩解意见本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、由被告山西恒信轻工纺织机械有限公司于本判决生效后十日内向原告沅江市金太阳纸业有限公司赔偿因逾期交付货物造成的经济损失177375元；
二、由被告山西恒信轻工纺织机械有限公司于本判决生效后十日内向原告沅江市金太阳纸业有限公司赔偿因质量不符合约定造成的经济损失442500元；
三、由被告山西恒信轻工纺织机械有限公司于本判决生效后十日内向原告沅江市金太阳纸业有限公司按实际合同总金额2507500元交付尚欠的增值税发票1297500元；
四、驳回原告沅江市金太阳纸业有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费21337元，财产保全费5000元，合计26337元，由原告沅江市金太阳纸业有限公司负担9133元，被告山西恒信轻工纺织机械有限公司负担17204元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省益阳市中级人民法院。
审 判 长 李建龙
审 判 员 何 杰
人民陪审员 刘海山
二〇一七年九月二十九日
代理书记员 钱 超
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。