广东省佛山市禅城区人民法院
民 事 判 决 书
佛城法民一初字第1069号
原告杨惠莲，女，汉族，住广东省佛山市南海区，公民身份号码。
委托代理人冯灿前，广东东达昊律师事务所律师。
被告佛山市名汇豪景房地产开发有限公司，住所地广东省佛山市禅城区，注册号：。
法定代表人林剑毅。
委托代理人利海，广东格然律师事务所律师。
原告杨惠莲诉被告佛山市名汇豪景房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2015年6月24日立案受理后，依法由审判员周信斌适用简易程序独任审判。被告在答辩期内向本院提出管辖权异议，本院经审查后于2015年7月24日裁定驳回被告对本案管辖权提出的异议。被告不服该裁定，提起上诉，佛山市中级人民法院于2015年9月24日作出（2015）佛中法立民终字第1173号民事裁定，裁定驳回上诉，维持原裁定。本院于2015年10月15日公开开庭进行了审理，原告及委托代理人冯灿前、被告的委托代理人利海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原、被告于2012年12月9日签订《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，约定原告向被告购买位于禅城区鲤鱼沙道67号xx座xx房，交易价总金额为573605元。合同约定被告应当在2013年9月30日前将符合合同约定的商品房交付原告使用，并在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由××提供的资料报产权登记机关备案，及在办理收楼手续后180日内协助提供办理产权证的相关资料；被告逾期交付商品房超过60日而原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告需从逾期的第二天起至实际交付之日止按原告已付房款每日万分之三支付违约金给原告；被告逾期提供资料办理产权登记的，应当按照原告已付房款0.5%支付违约金给原告等内容。
合同签订后，原告依约支付了全部购房款573605元，但被告既不依约按期交付房屋，也不依约按期将办证材料提交产权登记机关备案。其中，对于逾期交房问题，在合同约定交楼时该商品房因存在客厅墙角渗水、客房墙角渗水、排水口地势过高排不了水、主人房地面有钢筋裸露、厨房排水管天花渗水、厕所窗边天花渗水等质量问题而无法交付使用，一直拖到2014年5月11日才交付给原告，逾期223天交付；对于逾期提供办理产权证资料问题，被告直到2015年1月16日才向佛山市禅城区国土城建和水务局土地登记中心申请办理工程竣工（分割）的土地登记，该中心于当日出具收件回执并列明办理期限为2015年2月11日。
综上，原告认为被告没有依约履行按期交付商品房给原告的义务，逾期223天，属违约行为，应按照约定支付违约金38374.17元给原告；被告没有依约履行按期将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案及协助提供办理房地产权证相关资料的义务，亦属违约行为，应按照约定支付违约金2868.03元给原告，两项合计41242.20元。经原告多次催促，被告分文未付，侵害了原告的合法权益，故依法诉至法院，请求判令：1、被告支付因迟延提交资料办理产权证的约定违约金2868.03元给原告；2、被告支付因迟延交付房屋的约定违约金38374.17元给原告；3、本案诉讼费用由被告负担。
被告答辩称，逾期收房责任在原告，被告不应承担责任。延期办证责任不在被告，被告不应承担违约责任，应驳回原告的全部诉讼请求。
诉讼中，原告提交以下证据：
1、原告身份证、被告企业信息查询结果复印件。拟证明原、被告的诉讼主体资格。
2、《广东省商品房买卖合同》及补充协议。拟证明：原被告签订《商品房买卖合同》及补充协议，由原告购买涉讼商品房，成交价为573605元，被告需在2013年9月30日前将已经办理竣工验收备案的涉讼商品房交付给原告使用；在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由××提供的资料报产权登记机关备案，且在××交齐总房款且办理收楼手续180日内协助提供办理房地产权证的相关资料；逾期交付商品房超过60日而原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告需从逾期的第二天起至实际交付之时止按原告已付房款每日万分之三支付违约金给原告；如因××的责任××不能在规定期限内取得房地产权证书的，××应按已付房款的0.5%向××支付违约金。
3、购房发票及契税完税凭证。拟证明原告已经按照合同约定支付了购房款，并办理了契税。
4、《收楼通知书》1份、《名汇嘉园商品房返修问题确认单》2份、《证明》1份、相片5张。拟证明在合同约定交楼时涉讼商品房因存在客厅墙角渗水、客房墙角渗水、排水口地势过高排不了水、主人房地面有钢筋裸露、厨房排水管天花渗水、厕所窗边天花渗水等质量问题而无法交付给原告使用，该质量问题经双方书面确认。
5、《名汇嘉园收楼确认书》、《名汇嘉园业主收楼资料物品签收表》、《交接验收信息确认单》、《名汇嘉园钥匙托管书》。拟证明被告直至2014年5月11日才将涉讼商品房交付给原告，逾期223天，且交付使用时涉讼商品房仍存在部分质量问题需要维修。
6、《房地产权证》、《国有土地使用权证》。拟证明因被告迟延办理综合验收及逾期协助提供办理产权登记的相关资料导致原告2015年3月24日才取得国土证，2015年3月26日才取得房产证。
诉讼中，被告提交以下证据：
1、《广东省佛山市商品房预售许可证》复印件8份。拟证明涉案房屋可以出售。
2、燃气管线图复印件。拟证明涉案小区报建时燃气管线的设计情况。
3、《工程竣工验收条件审核表》复印件。拟证明被告向验收单位递交验收资料的情况。
4、《关于“名汇嘉园”工程竣工延期申请书》复印件（2013.3.18）。拟证明延期办证不是被告原因造成。
5、《会议签到表》复印件。拟证明被告积极与各部门协调燃气管道安装问题。
6、佛山市禅城区祖庙街道东升村民委员会出具的《通知》、《协议书》。拟证明：为了安装燃气管道，被告应东升村要求帮其修路。
7、《燃气管道工程设计合同》、《监理合同》、《燃气管道施工合同》、《关于“名汇嘉园”燃气管道工程的情况说明》（2013.12.10）。拟证明被告一直积极协助安装燃气管道。
8、《禅城区建设工程竣工联合验收终审意见书》复印件、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》复印件。拟证明涉案工程于2013年9月29日完成竣工验收备案。
9、《关于批准鲤鱼沙“名汇嘉园”住宅小区工程延期竣工的申请》复印件（2014.8.6）、《关于鲤鱼沙“名汇嘉园”住宅小区工程延期竣工的函》复印件（2014.8.6）、《国有建设用地使用权出让合同补充合同》。拟证明由于燃气管道问题导致被告不能按合同约定的期限竣工并如期办理房地产权证，不是被告原因导致，若因被告原因导致逾期竣工，则相关部门会对被告进行罚款处罚。
10、佛山市禅城区国土城建和水务局《关于“名汇嘉园”项目部分物业先行确权办证的意见》及附件复印件。拟证明因政府原因，涉案房产于2015年1月15日相关部门才同意被告部分物业先行办理确权登记。
11、《委托测绘商品房面积收件收据》7份。拟证明被告按期提交办证所需资料。
12、《佛山市国土资源局禅城分局土地登记收件回执单》、《佛山市禅城区国土城建和水务局土地登记收件回执单》复印件各1份、《佛山市禅城区土地测绘收件证明》复印件1份。拟证明被告一直在积极办理房地产权证。
13、《工程竣工验收条件审核表》（来自佛山市禅城区国土城建和水务局网站）。拟证明2013年办证时，禅城区国土城建和水务局对竣工验收要求提交燃气管道安装文件，2015年取消了该要求，之前是不用提交燃气管道安装文件的。
14、《住宅工程质量分户验收方案》复印件3张、《住宅工程分户验收观感质量检查验收表》复印件1张、《住宅工程质量分户验收汇总表》复印件1张。拟证明涉案房屋在交房前已经过验收，房屋不存在质量问题。
15、《收款收据》2份。拟证明被告依约向原告交付房屋，原告迟延收楼，因原告迟延收楼需补交相关费用。
为查明案件相关事实，本院依职权调取了关联案件（2015）佛城法民一初字第129号案卷宗材料（出示生效民事判决书及佛山市禅城区房屋登记中心就该案对本院的复函）及（2015）佛城法民一初字第1388-1394号案件调查函的复函三份。
对于上述证据，经庭审质证，本院认证如下：
一、原告提供的证据。证据1，被告无异议，本院予以采信。证据2、3、6，被告对其真实性无异议，本院确认其真实性。证据4，被告对《收楼通知书》的真实性无异议，对该组证据中的其他证据的真实性有异议，但未提供相反证据予以反驳，鉴于该组证据有原件核对，证据之间能相互印证，本院确认该组证据的真实性。证据5，被告对《收楼确认书》及《收楼资料、物品签收表》的真实性无异议，对该组证据中的其他证据的真实性有异议，但未提供相反证据予以反驳，鉴于该组证据有原件核对，证据之间能相互印证，本院确认该组证据的真实性。
二、被告提供的证据。证据1，原告无异议，本院予以采信。证据2，原告对真实性有异议，因无原件核对，本院不予采信。证据3，因无原件核对，本院不予采信。证据4，因该证据为被告单方制作，该《申请书》的收件单位为禅城区国土城建和水务局，但被告未提供证据证明其已递交给该局，故本院不予采信。证据5，仅为孤证，既无相关证据佐证签到表所列人员身份的真实性，亦无对应的会议记录证明会议的内容，本院不予采信。证据6，虽有原件核对，但与本案无关。证据7，原告对其真实性无异议，其中《燃气管道工程设计合同》、《监理合同》、《燃气管道施工合同》，有原件核对，本院确认其真实性；《关于“名汇嘉园”燃气管道工程的情况说明》，经本院向出具单位及接受单位核实，确认其真实性。证据8，原告对其真实性有异议，但未提出反驳证据，因本院生效民事判决【（2015）佛城法民一初字第129号】已确认涉案小区竣工验收事实，故本院确认其真实性。证据9之《国有建设用地使用权出让合同补充合同》，原告对其真实性无异议，并有原件核对，本院确认其真实性；《关于“名汇嘉园”工程竣工延期申请书》、《关于鲤鱼沙“名汇嘉园”住宅小区工程延期竣工的函》均为被告单方制作，被告陈述已提交相关部门，但未提供证据予以证明，本院不予采信。证据10，原告对其真实性无异议，本院予以采信。证据11，原告对其真实性无异议，并有原件核对，本院确认其真实性。证据12，虽原告对其真实性无异议，但认为与本案无关，本院对其关联性不予确认。证据13，原告对其真实性无异议，结合佛山市国土资源和城乡规划局以及佛山市禅城区国土城建和水务局向本院复函之陈述，本院确认其真实性。证据14，原告不确认其真实性，因无原件核对，本院不予采信。证据15，有原件核对，原告亦确认其真实性，但对关联性有异议，本院认为原告向物业管理公司补缴缴物业服务费用并非基于房屋买卖合同，在存在其他证据证实房屋交付时间的情形下，本院不确认其与本案之关联性。
本院依职权调取的证据，原、被告对真实性均无异议，本院予以采信。
综合本院采信的证据以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：
被告系涉案位于佛山市禅城区鲤鱼沙道67号“名汇嘉园”项目的开发企业。2012年11月9日，佛山市住房和城乡建设管理局向被告核发上述项目六座的《广东省佛山市商品房预售许可证》。
2012年12月9日，原告（××）与被告（××）就六座1302房签订《广东省商品房买卖合同》（2013年1月15日办理合同登记备案手续），约定：……第三条××所购商品房的基本情况。……该商品房合同约定建筑面积共73.24平方米，其中，套内建筑面积57.28平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积15.96平方米。……第四条计价方式与价款。××与××约定按下述第1种方式计算该商品房价款：√1、该商品房属预售，按套出售，按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米10014.05元，总金额（人民币）573605元。……第八条交付期限。××应当在2013年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付××使用：√4、该商品房已办理竣工验收备案。……第九条××逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，××如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按下列第1种方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，××按日向××支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过60日后，××有权解除合同。××解除合同的，××应当自××解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按××累计已付款的5%向××支付违约金。××要求继续履行合同的，合同继续履行。自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，××按日向××支付已交付房价款万分之三【该比率应不小于第（1）项中的比率】的违约金。……第十五条关于产权登记的约定。××应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由××提供的资料报产权登记机关备案。如因××的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：√2、××不退房，××按已付房价款的0.5%向××支付违约金……。
同日，被告（××）与原告（××）签订《商品房买卖合同补充协议》，就上述买卖合同中未约定事项达成如下补充条款：……（五）关于产权登记约定：1、××应在××交齐总房款且办理收楼手续180天内协助提供办理房地产权证的相关资料。××自行办理房产证的有关费用按政府部门规定由××承担，政府规定应由××承担的除外。2、如果××未能向××付清该商品房的全部房款及税费、签署并交齐办理产权证所需文件资料，××有权拒绝为××办理产权过户手续，并无须承担任何违约责任或赔偿责任。3、经××通知，如果××超过期限未办理收楼手续的，××没有义务为××办理产权过户手续，直至××实际办理收楼手续之日。4、××应按政府部门之要求亲自签署并提交办理产权过户所需的所有文件和资料（且××保证其签署和提交的所有文件资料均真实无误），否则，因此引致办理产权证之延误，由××自行承担责任。……”
2013年1月19日，被告出具售房款发票，确认收取原告支付的购房款573605元。
2013年7月9日，被告（甲方、建设单位）与佛山市华燃能燃气工程有限公司（乙方、施工单位）签订《燃气管道工程施工合同》，约定：第一条、工程内容。一、工程名称：名汇嘉园燃气管道工程……四、工程内容：小区燃气庭院管、楼栋盘立管、楼栋室内管的施工……第四条、工程工期……2、庭院管、楼栋盘立管安装的完成时限，应同时满足上述条件之日起，根据工程量双方协商确认；3、楼栋室内管工程的完成时限，乙方接到甲方的指令或业主的工程申报时，应核对甲方提供的业主资料无误后，在15个工作日内安排进场施工……。
2013年9月20日，被告向原告发出收楼通知（原告述称其于当月27、28日收到该通知），表明涉案房屋已竣工，可以交付使用，通知原告于2013年9月30日前前往名汇嘉园物业服务中心办理有关验、收楼手续，并说明如不能在该约定时间前往办理手续，则致电物业服务中心（联系电话0757-820××××2，联系人肖小姐、彭先生）再行预约收楼时间。
2013年9月26日，涉案名汇嘉园项目完成竣工验收，并于2013年9月29日完成竣工验收备案。
2013年10月1日原告前往办理验、收楼手续，但因房屋存在客厅墙角渗水、客房墙角渗水、排水口地势过高去不到水、主人房地面有钢筋裸露、锁及锁框损坏等情况原告拒绝收楼，名汇嘉园物业服务中心向其出具《名汇嘉园商品房返修问题确认单》。
2013年12月7日，原告再行前往办理验楼手续，又因涉案商品房厨房排水管天花渗水、厕所窗边天花渗水原因拒绝收楼，名汇嘉园物业服务中心再向其出具《名汇嘉园商品房返修问题确认单》，同日向原告出具《证明》证实：原告2013年10月1日如期到名汇嘉园物业服务中心办理收楼手续，但收楼过程中发现存在质量问题，彼时仍未收楼。
2014年5月11日，原告前往办理收楼手续。
2015年1月15日，佛山市禅城区国土城建和水务局向被告出具《关于“名汇嘉园”项目部分物业先行确权办证的意见》，载明：“根据贵公司的申请，为减少社会矛盾，我局同意对位于鲤鱼沙道67号的“名汇嘉园”项目除部分地下车库（详见附件）以外的建筑面积先行办理确权登记，此次未办理确权登记部分的地下车库建筑面积对应的土地使用权待区政府对该项目竣工延期进行批示并清理相关责任后才能办理确权办证。”
2015年1月16日，被告向佛山市禅城区国土城建和水务局土地登记中心申请办理工程竣工（分割）的土地登记。同年3月24日，佛山市禅城区国土城建和水务局向原告核发涉案商品房之国有土地使用权证，同月26日，佛山市住房和城乡建设管理局向原告核发房地产权证。
2015年5月13日，佛山市国土资源和城乡规划局（××）与被告（××）签订《国有建设用地使用权出让合同补充合同》，载明：“因××取得的禅城区鲤鱼沙道67号地块未能在佛山市国有建设用地使用权出让合同（编号：440601-2010-100040，以下简称‘原合同’）约定的开发建设时限内完成项目竣工验收，经报请区政府批准，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本补充合同。”补充合同约定有：一、双方同意原合同项下宗地开发建设时限延长至2013年12月31日；二、××可按有关规定办理整宗地块的确权及变更登记手续。
另查明，本院审理（2015）佛城法民一初字第129号等案中，佛山市禅城区房屋登记中心就本院调查取证复函称：“一、佛山市名汇豪景房地产开发有限公司于2014年5月30日将办理‘禅城区鲤鱼沙道67号一至十座’商品房所有权初始登记的资料提交到我中心。二、该公司提交办理初始登记的资料有：1、商品房屋产权权属申请书（原件）；2、立项批文（复印件）；3、国土证（复印件）；4、申领门牌、房号、入户审批表及地址证明（原件）；5、建设工程规划许可证（复印件）；6、建筑工程施工许可证（复印件）；7、建（构）筑物工程规划条件核实意见（原件）；8、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（原件）；9、规划图纸一套（原件）；10、竣工图纸一套（原件）；11、房屋测绘报告书（原件）；12、商品房预售许可证（原件）；13、商品房屋情况表（原件）。”
本院（2015）佛城法民一初字第1388-1394号案中，佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司向本院复函证实《关于“名汇嘉园”燃气管道工程的情况说明》的真实性，佛山市禅城区国土城建和水务局复函确认收到该《情况说明》；另，佛山市国土资源和城乡规划局和佛山市禅城区国土城建和水务局在向我院复函中均称考虑涉案住宅小区燃气管道涉及跨行政区域问题未能如期安装而对项目造成一定影响，故同意延长项目所在宗地竣工时限至2013年12月31日，并以佛山市国土资源和城乡规划局的名义与被告签订补充合同。
本院认为，本案系房屋买卖合同纠纷。原、被告签订的《广东省商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，均是双方当事人真实意思表示，合同及补充协议内容不违反法律、法规的强制性规定，合法、有效，双方当事人应严格依约履行。
关于原告诉请的逾期交房违约金。原告主张被告违反合同约定，逾期向其交付房屋且超过60日，被告的行为构成违约并应按合同约定（按已付房价款每日万分之三）向其支付违约金。综合查明的事实，本案合同标的是预售商品房，而非现房销售，被告向原告签发收楼通知时涉案小区尚未通过竣工验收备案，原告前往办理验、收楼手续时，虽已通过竣工验收，但因房屋存在客厅及客房墙角渗水、厨房排水管天花渗水、厕所窗边天花渗水等质量瑕疵而致原告拒绝收楼。本院认为，虽然合同中约定的收楼条件为商品房已办理竣工验收备案，但房屋的功能在于居住使用，保证房屋能正常居住使用是新建商品房开发商的基本义务，作为新房，多处渗水尤其是房屋天花渗水问题修复前，房屋并不适合进行装修与居住，且天花渗水等修复措施并不能在该房屋内部完成，此时接受房屋对于××实现合同目的并无实际意义，徒增标的物交付后自负房屋法律风险以及面对质量问题心中不快与要求××修复难度增加之烦恼，相反还可能纵容开发商对房屋质量问题萌生懈怠心态甚至侥幸心理，不利于社会诚信建设与人们安居乐业；另外，即使是普通商品，质量瑕疵都让人难以接受，更何况是价值巨大且关系生命财产安全、严重影响生活品质的房屋，因此要求新房××接收不能居住使用之房屋超出人们通常的心理接受能力，亦不利于开发商勤勉尽责地履行房屋交付前的质量检控义务及交付后的维修义务。故，原告拒绝收房之理由合情合理合法，逾期交房之责任在被告，在原告依约要求继续履行合同的情况下，被告依约应向原告支付逾期交房之违约金。根据合同约定的违约金计算标准及逾期交房天数（223天），本院计算被告应付逾期交房违约金为38374.17元（573605元×0.3‰／天×223天）。原告该项诉求有事实与法律依据，本院予以支持，被告抗辩认为逾期交房之责任在原告的意见，本院不予采信。
关于原告诉请的逾期办证违约金。原告主张被告违反合同和补充协议的约定，逾期办理产权登记手续，被告的行为构成违约并应按合同约定（按已付房价款的0.5%）向其支付违约金。综合本院查明的事实，被告于2014年5月11日将涉案房屋交付原告使用，被告亦开具发票确认原告已全额支付购房款，根据双方合同和补充协议约定，被告应于2014年11月7日前协助提供办理房地产权证的相关资料，但被告直至2015年1月16日才向佛山市禅城区国土城建和水务局土地登记中心申请办理工程竣工（分割）的土地登记，致使原告迟延取得房屋产权证书，故被告的行为已构成违约，依约需向原告支付违约金2868.03元（573605元×0.5%）。原告该项诉请有事实和合同依据，本院予以支持。
关于被告提出的未能如期办证的责任在于燃气公司和相关部门，非因被告原因所致，不应支持逾期办证违约金的抗辩意见。经查，纵观合同和补充协议的约定，双方仅在合同第八条中对交楼期限可据实顺延的特殊原因作出了明确约定，而对于产权登记，合同和补充协议均未约定相关期限可予顺延的情形。至于是否因燃气公司和相关部门的责任导致逾期、非因被告责任，被告并无充足有效证据证明其抗辩主张成立。另外，本案非因不可抗力等法定免责事由出现而致被告逾期办证，涉案项目燃气管道的报装虽与行政区划具有一定关系，但行政区划问题并非原、被告合同履行期间出现的新情况，被告事前对此应有充分的了解与对履行合同能力的自我认知；其次，国土部门与被告签订的补充合同并未表明涉案项目延期竣工的责任不在被告，该补充合同只能作为约束作为土地使用权出让与受让双方的国土部门和被告，不得作为被告对原告免责的依据；再者，根据合同相对性原则及我国《合同法》的相关规定，在合同双方无明确相反约定的情况下，即使是因第三人的原因致使被告对原告违约，被告亦应向原告承担违约责任，其承担责任后亦可向第三人主张权利，将第三人原因造成被告迟延履行合同义务之不利后果由守约的原告方承担亦有失公平。因此，被告的抗辩意见无事实和法律依据，本院不予采纳。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
一、被告佛山市名汇豪景房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告杨惠莲支付逾期交房的违约金38374.17元；
二、被告佛山市名汇豪景房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告杨惠莲支付逾期办证的违约金2868.03元。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案适用简易程序，受理费减半收取416元，由被告佛山市名汇豪景房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 周信斌
二〇一五年十月二十二日
书记员 潘明珠
附引用的法律条文：
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
三、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。