湖南省永州市零陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘1102民初1835号
原告（反诉被告）：陈某某，男。
委托诉讼代理人（特别授权）：陈伶俐，女。
委托诉讼代理人：魏再清，湖南君义律师事务所律师。
原告：陈某，男。
原告：邹某某，男。
委托诉讼代理人（特别授权）：陈某某，男。
被告（反诉原告）：黄某某，男。
委托诉讼代理人（特别授权）：肖文涛，湖南九子龙律师事务所律师。
被告：唐某某，男。
原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某与被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月3日立案后，依法适用普通程序，分别于2016年9月22日、2017年1月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）陈某某及其委托诉讼代理人陈伶俐、原告陈某、被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某于第一次开庭时到庭参加诉讼，原告（反诉被告）陈某某及其委托诉讼代理人陈伶俐、魏再清、原告陈某、被告（反诉原告）黄某某于第二次开庭时到庭参加诉讼被告唐某某于第二次开庭时经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付拖延原告的工程结算款280000元；2、诉讼费用由被告承担，并追加欠款利息20000元。事实及理由：陈某某与黄某某于2012年10月24日与被告签订永州一中体育馆工程劳务承包合同，双方定于2013年2月25日开工，原告于2013年10月31日止，整个土建主体承包范围已完工交付给被告方进行盖网架和装饰工程。按合同甲方应给乙方验收决算为交付使用日，但黄某某一直不给陈某某结算下欠的劳务余款。
被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某辩称,1、黄某某不需要再支付给陈某某任何工程款，反而是陈某某应该退还281569元工程款和违约金给黄某某；2、黄某某是依据《承包合同》扣除陈某某67350元工程款，合法合理；3、黄某某不需要支付陈某某任何工程款，也就更不需要支付其欠款利息。
被告（反诉原告）黄某某向本院提出反诉请求：1、判令被反诉人给付反诉人工程款和违约金共计281569元；2、判令被反诉人承担全部诉讼费用。事实及理由：2012年10月24日，反诉人黄某某与被反诉人陈某某签订了《永州市第一中学体育馆施工劳务承包合同》（以下简称《承包合同》），该合同第一条约定工程总建筑面积为7468M2，第五条约定土建全包工按255元/M2的单价实行包干，该工程总造价为1904340元。2013年2月18日，反诉人与被反诉认签订了《永州市第一中学体育馆施工劳务承包补充合同》（以下简称《协充协议》），该《补充协议》第二条约定工程人2013年2月25日起开工，到2013年6月5日止竣工，总工期为100天，被反诉人签字认可了该《补充合同》内容。但是，在2013年6月3日被反诉人已某显无法按期完成工程，于是召开了《永州市体育馆项目部有关人员协调会议》（以下简称《协调会议》），该《协调会议》第四条约定工程必须在2013年6月30日完工，否则，每推迟一天罚款5000元，被反诉人签字认可了该会议内容，但是，永州一中体育馆项目部在2014年4月8日上午对涉案工程进行现场勘察后发现涉案主体工程仍未完工，至此，被反诉人延迟完工长达308天。反诉人不要求被反诉人按照5000元/天支付工程延期罚款，但是，被反诉人至少应当按照1000元/天支付工程延期款。从2013年6月4日至2016年1月30日被反诉人从反诉人处共领取一中项目工程款1697900元，但是，被反诉人在领取以上工程款后并没有按照《承包合同》约定完成该工程施工合同，反诉人多次要求被反诉人陈某某进场施工，被反诉人一直无故拖延不进行施工。为了不影响工期，反诉人将应由被反诉人完成的工程在2015年3月承包给ＸＸ和唐顺国，并支付给ＸＸ和唐顺国工程款105700元，该费用也应该从工程总造价中扣除。2013年7月9日，反诉人为被反诉人向永州市零陵区北盛钢管扣件租赁部租赁建筑器材作了担保，被反诉人在支付9000元租金之后，一直拒绝支付剩余租金。出租方多次找到反诉人，要求反诉人支付剩余建筑器材租金，反诉人不得不在2016年7月16日向永州市零陵区北盛钢管扣件租赁部支付了相应该由被反诉人支付的建筑器材租金6959元，该费用也应该从工程总造价中扣除。
原告（反诉被告）陈某某辩称，反诉人的反诉事实不实，反诉人应当提供证据加以证实，对于反诉人主张的器材租赁费，被反诉人只认可其中的9000元，超出部分与被反诉人无关，而且施工日期当中遇到雨天、法定节假日或重大活动时应停工。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：对原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提交的证据1、4，被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某对其中由黄某某签名确认的部分无异议。本院认为，根据法律规定，对对方当事人无异议的部分，本院予以采信。对原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提交的证据2，被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提出异议，认为该计算清单系由陈某某个人所写，黄某某并未签名确认。本院认为，因该证据系用于证某陈某某诉请金额的构成，不能用于证某本案的待证事实，故，本院对该证据不予采信。对原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提交的证据3，被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某对其真实性、合法性无异议，但认为系陈某某本人不愿再将剩余工程做完，且合同约定在全部验收完毕之前只给付90%的工程款。本院认为，因黄某某等人对合同的真实性无异议，故，本院对该证据的真实性予以采信。
对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据1，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某对其真实性、合法性无异议，但认为该证据不能证某黄某某可以扣除工程款67350元;本院认为,因陈某某等人对合同的真实性无异议,故,本院对该证据的真实性予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据2，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某对其真实性、合法性无异议，但认为该证据证某诉争工程的有效工期为100天。本院认为，因该补充合同第2条约定诉争工程的总工期为100天（有效工期），故，本院对诉争工程的工程期限为100天有效工期的事实予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据3，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某对其真实性、合法性无异议，但认为该证据不能说某合同的内容，并且该次会议也只要求一楼限期完成。本院认为，因该证据第四条系要求诉争工程在6月30日前一楼全面完工，故，本院对该证据的真实性予以采信，但对其证某目的不予采信。
对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据4，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为其并未在该证据上签名，该证据与其无关。本院认为，因对方当事人对该证据的真实性未提出异议，故，本院对于该证据的真实性予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据5，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为其已按约定完成施工，约定之外的项目未完成与其无关。本院认为，因该公函加盖了诉争工程监理方、业主方的公章，故，本院对其真实性予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据6，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为大概是领取了该证据体现的金额,但因黄某某等人没有按进度拨款,因此影响了工程进度。本院认为，因陈某某对其签名无异议，故，本院对有陈某某签名的领款凭单予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据7、8，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为系黄某某没有及时拨付工程款才导致陈某某等人不愿意继续履行合同，对于黄某某等人另找他人所作的工程，陈某某等人只认可其中的12400元。本院认为，因对方当事人未提出异议，故，本院对黄某某另请他人完成诉争工程部分剩余工程的事实予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据9，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为其只承包了土建工程，且土建工程已于2013年完工。本院认为，因公函加盖了业主方的公章，故，本院对诉争工程现仍未全部验收、未交付使用的事实予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据10，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为在其劳务承包范围内的意外保险只认可承担2000元。本院认为，因对方当事人对该证据的真实性无异议，故，本院对湖南省第三工程有限公司于2012年10月26日付款投保建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险的事实予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某提交的证据11，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为其只对其中的9000元予以认可。本院认为，因对方当事人对该证据的真实性无异议，故，本院对陈某某与永州市零陵区北盛钢管扣件租赁部签订了建筑器材租合同的事实予以采信。对被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某申请证人ＸＸ、唐顺国出庭作证的证人证言，原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某提出异议，认为因黄某某等人未能及时拨付工程款才导致其未能完全完工，但对黄某某请他人完成的水沟、花池等予以认可。本院认为，因对方当事人未提出异议，故，本院对黄某某另请他人完成诉争工程部分剩余工程（水沟、花池等）的事实予以采信。
本院经审理认定如下事实：2012年11月27日，湖南省永州市第一中学（发包人）与湖南省第三工程有限公司（承包人）签订《永州市第一中学体育工程施工合同》，约定由湖南省第三工程有限公司承建永州市第一中学体育馆。2013年1月7日，湖南省第三工程有限公司（甲方）与黄某某（乙方）签订《项目施工管理合同》，约定“甲方承接永州市第一中学（建设单位）永州市第一中学体育馆（项目工程）施工任务并与业主签订施工合同。经考察，选择乙方担任项目施工管理人”。
2012年10月24日，唐某某、黄某某（甲方）与陈某某（乙方）签订《永州市第一中学体育馆施工劳务承包合同》，合同约定“第一条：工程概况工程名称：永州市第一中学体育馆；工程地点：永州市第一中学内；工程规模：按现行建筑工程建筑面积计算，总建筑面积7468M2。第二条：工程承包范围1、承包范围：按施工图纸、施工前后的设计变更、技术交底、图纸会审内容当中所有土建部分，安全文某标准化施工及设备安装配套的各孔洞预留，各种材料门窗安装完成后填缝粉刷及表面装饰。协助甲方试件、试块制作。2、非承包范围：桩基（不含承台）、土石方挖掘机费用、金属栏杆、扶手、门窗制作安装、弱电安装、消防安装、二次精装修、吊顶、室内988以及外墙装饰、水电安装等。以上非承包范围，如乙方有意承包（单项）。双方可另行商定。在同等条件下甲方可优先考虑乙方承包。……第四条一、本工程从公历2012年月日起开工至公历2013年月日竣工（甲、乙双方及监理初步验收合格签字盖章认定之日为竣工日），总工期100天（甲方在资金材料提供方面应满足施工进度需要）。二、从基础完成起，所有主体工程在个月内完成奖一万元，个月内全部工程竣工交付使用。否则罚款一万元。三、在施工过程中如遇下列情况之一者，经甲、乙双方负责人或委托代理人签字后，工期相应顺延（未签证不予以顺延）。1、由于人力不可抗拒自然灾害而被迫停工的；2、连续停电或停水8小时以上（包8小时）影响正常施工的；3、连续下雪、冰冻超过3天的（含3天）；4、甲方在认可（包含重大设计变更、材料没及时到位而又无其他工程可安排而造成延长工期的）或甲、乙双方共同商定的其他情况……；……第五条工程造价约定一、经甲、乙双方约定和充分协商，该项目部土建全包工按255元/平方米的单价实行包干（包干不含税、费）。结算面积以最后实际竣工验收的建筑面积为准。即合同包干单价就是工程最后结算单价。……第六条：付款方式及付款程序一、付款方式1、乙方应预交合同履约金。主体基础框架结构未完成前，基础部分甲方不拨工程款。乙方应完成地上一层钢筋砼主体框架以及封板后，甲方开始按进度拨付工程款。2、工程款支付办法，在一层主体混泥土结构完成并封板后，甲方支付本层承包造价的60%给乙方，以上各层以此类推。砖砌体每完成二层付款一次，即二层总承包价的10%给乙方。内粉每完成两层付款一次，即二层总平方总承包价的10%给乙方。外粉每完成二层付款一次，即二层总造价的承包价10%给乙方。以上完成工程量以此类推。余款待工程全部竣工验收决算交付使用壹个月且按规定扣除3%质保金后一次性付给乙方。如甲方不能按合同约定的时间付清承包款，逾期欠工程款超过三个月。月息按1.5%计息，直至工程款付完为止。二、付款程序1、每层完成后，乙方提供相应的进度报表，监理单位现场监理工程师审核及总监理工程签证，甲方现场负责人及工程总负责人和财务部审核认可并报甲方法人代表审批后方可拨款。2、每次拨付工程进度款时，乙方提供的收款收据并经乙方签字，工程进度款全部通过银行转账划拨至乙方工程款专用账户。3、签定合同后二天内，乙方必须向甲方缴纳合同履约金五万元正。塔吊安装完成后退还给乙方。否则该合同无效。……第八条甲、乙双方责任一、甲方责任……8、施工期间用水、用电费用、税金、建筑业保险、劳保基金等由甲方负责。工地意外伤害保险由甲方负责办理，保险金额甲方承担80%，乙方承担20%。保险理赔后类推。……二、乙方责任……9、同意甲方扣留3%万元质保金。从验收之日起366天内，如无任何质量问题时，甲方将预留质保金一次性支付给乙方。若因乙方原因造成的质量问题，有关维修、改造和加固等均由乙方负责，费用先从质保金中支付，不足部分由乙方另行解决……”。
2012年10月26日，湖南省第三工程有限公司作为付款人，在中国太平洋财产保险股份有限公司永州中心支公司投保“建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险”，交纳保险费45152元。
2013年2月18日，唐某某、黄某某（甲方）与邹某某、陈某某（乙方）签订了《永州市第一中学体育馆施工劳务承包补充合同》，合同约定“本着甲方双方于2012年10月24号签订合同有效。为了进一步某确甲乙双方责、权、利，经甲乙双方共同协商，特做如下补充：1、本合同必须由邹某某和陈某某同时参与承包并签字方可有效，原合同第八条中乙方责任的第六条不存在转包，属正常施工合同。2、原合同第四条工程期限约定，进度要求及奖罚措施加以某确，本工程从公历2013年2月25日起开工，到公历2013年6月5号止竣工，总工期为壹佰天（有效工期），签证时间以半天为准，工期提前壹天奖500元，工期推迟壹天罚500元，以此类推……”。
2013年6月3日，在永州一中体育馆项目部办公室召开了协调会议，唐某某、黄某某、邹某某、陈某某均参加了会议，会议纪要载某“……三、陈、邹总承包必须加强协调，保证六月三十日前一楼工程全面完工（混泥土浇注完工）；四、为了确保工程在六月三十日之一前一楼全面完工，项目部予借陆万元钱给总承包人陈某某、邹某某。陈、邹俩人在借到陆万元钱以后，必须保证按时完工。否则，每推迟一天罚款伍仟元，以此类推。（此款罚款从一楼结算的工程款中扣除）。同奖同罚，以此类推。五、上述工期因不可抗拒的因素除外”。
2013年7月9日，永州市零陵区北盛钢管扣件租赁部（甲方）与零陵一中体育馆（乙方）签订《建筑器材租赁合同》，约定“一、乙方预计租用出方钢架管15000米，扣件9000套，实际租用数量规格以发货单据为准，租赁期间2013年7月9日起至2013年10月9日止。租赁期间届满，乙方未归还租凭物，视同乙方仍承租租赁物，本租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。……四、乙方授权陈某某，为委托代理人，委托代理人的权限为：代乙方签订、变更租赁协议；代为乙方履行租赁合同；代为提货；代为指定或变更提货人；代为进行租赁合同项上的结算；代为指定或变更合同结算人……”。
2014年4月10日，湖南省第三工程有限公司永州第一中学体育馆项目部向永州市第一中学、深圳鲲鹏工程顾问有限公司出具《公函》，内容为“永州市一中体育馆建设项目，主体工程已基本结束，现在马上进入网架安装施工，2014年4月8日上午，经业主方、监理方、施工方共同现场勘察，按施工图要求，发现主体工程还有小部分墙体未砌、未粉刷，个别门洞、窗子未补齐，个别地方的钢筋、钢管、布筋未除掉，花池、外水沟、散水未做，有个别地方的梁、柱混凝土未打平，同电现在开始进行网架安装施工”，监理方在该《公函》上签注“属实”，并加盖了监理项目公章，业主方亦在《公函》上签注“同意监理意见”，加盖永州市第一中学的公章。
2016年9月10日，永州市第一中学向湖南省第三工程有限公司出具《公函》，内容为“我校体育馆于2012年12月开工建设，但直至2016年8月30日才基本完工，目前工程仍未验收、未交付使用，请贵公司积极配合，尽快搞好竣工验收工作”。
根据陈某某等人提交的施工签证记录，诉争工程于2013年2月25日开工，完工时间为2013年10月4日，扣除下雨、高考、停电、法定假日等因素导致的停工日期，实际施工日期为125.5天，其中，从2013年2月25日至2013年6月2日黄某某签字认可的不予计入施工期限的停工时间为51天，之后，黄某某未在该施工签证记录当中签名。陈某某等人在主体封顶之后，下余体育馆外四个花池未贴瓷砖、体育馆二楼卫生门旁边的墙体未砌满、体育馆外的水沟未砌，因此，黄某某另请他人完成了陈某某下余未做完的工程。陈某某等人与唐某某、黄某某约定的劳务承包总价款为1904340元（255元×7468M2），陈某某已实际领取1697900元。
根据黄某某提交的代扣清单，因部分施工延时或安全检查等原因，从应付劳务承包款中扣除了67350元，其中陈某某认可的可扣除金额为8710元。
本院认为，双方的争议焦点为：一、陈某某、邹某某、陈某实际完成的劳务量如何确定；二、诉争工程的竣工时间如何确定；三、双方当事人的给付金额如何确定。
一、在本案的审理过程中，双方当事人对劳务承包合同的实际履行情况存在九个方面的争议，其中陈某某等人认可其中体育馆外四个花池未贴瓷砖、体育馆二楼卫生门旁边的墙体未砌满、体育馆外的水沟未砌（原施工图纸不要求加盖），双方均认可体育馆西南楼梯间只需要砌90CM高，对体育馆西面的西北楼梯间的走廊、体育馆西北角墙体、体育馆西南角的化妆室、体育馆西南角的电视平面墙、体育馆东南角的电视平面墙共五个方面的问题，陈某某等人认为系根据设计图纸要求的高度进行的施工，符合设计要求，并且在庭审过程中提交了设计图纸进行核对说某，黄某某等人虽然认为陈某某等人没有按照设计图纸施工，但黄某某等人作为项目管理方在庭审过程中并不能提交相应的反驳证据，亦未申请相应的专业技术人员出庭陈述，故，对黄某某等人的反驳意见，本院不予采纳。陈某某等人虽然提出来体育馆二楼卫生门旁边的墙体系按照项目管理方工程师的要求，才没有完全砌满，但是，陈某某等人未能提交相应的证据证实，故，本院对其辩解理由不予采纳。因此，本院确认陈某某等人对《永州市第一中学体育馆施工劳务承包合同》中约定的承包范围，除体育馆外四个花池未贴瓷砖、体育馆二楼卫生门旁边的墙体未砌满、体育馆外的水沟未砌之外，已实际履行完成。
二、从项目部2013年6月3日的协调会议纪要来看，约定的2013年6月30日系诉争工程一楼全面完工的时间，而非主体工程整体完工的时间，因此，不宜以2013年6月30日作为诉争工程的完工时间。项目部于2014年4月10日出具的《公函》虽然指出主体工程存在部分项目未完工，但主要是一些附属性的项目，并且该《公函》也认可主体工程已基本结束，因此，黄某某等人主张诉争工程在2014年4月10日仍未完工的理由不充分。永州市第一中学于2016年9月10日出具的《公函》系指体育馆项目整体于2016年8月30日基本完工，并非针对陈某某承包的劳务，因此，不能根据该《公函》认定陈某某等人提供的劳务延期至2016年8月30日。根据《永州市第一中学体育馆施工劳务承包合同》、《永州市第一中学体育馆施工劳务承包补充合同》的相关约定，本案诉争工程的施工期限为扣除客观原因并经相应人员签名确认之后的有效工期，根据陈某某提交的施工签证记录，从2013年2月25日至2013年6月2日黄某某签字认可的不予计入施工期限的停工时间为51天，之后因各种原因，黄某某并未在该施工记录当中签字，但是，从已实际给付陈某某的劳务承包款来看，陈某某已领取1697900元，加上项目部代扣金额67350元，已领取总劳务承包款的90%左右，该事实可以佐证陈某某等人基本上是按照合同约定其本按时、按量完成了劳务。黄某某等人虽然对施工签证载某的完工时间存在异议，但是作为主张对方违约的当事人，并未能向本院提交足以反驳的其他证据，故，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十二条的规定，本院确认2013年10月4日为诉争工程封项完工的日期。因陈某某等人认可从2013年2月25日至2013年10月4日的有效施工日期为125.5天，因此，本院认定陈某某等人超期25.5天。
三、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》及建设部《建筑业企业资质管理规定》及《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》的相关规定，建设工程的劳务分包人应当是具备相应资质的劳务分包企业，而不能是个人，从本案查某的事实来看，系陈某某等人以个人名义签订的劳务承包合同，因此，该合同违反法律的强制性规定，应当认定为无效。根据相关规定，虽然承包合同无效，但提供的劳务经验收合格的，陈某某等人可以请求参照合同约定支付相应的价款。本案中，虽然体育馆项目整体未经有关部门验收合格，但是陈某某等人系提供劳务，根据劳务承包合同的约定组织木工、泥工、钢筋工等工种进行施工作业，而非整体转包工程项目，从黄某某等人给付劳务款项的流程来看，对于陈某某等人提供的劳务，需要项目部的施工管理人员认可质量后才能予以结算费用，因此，黄某某等人给付劳务款项的行为，佐证了陈某某等人提供的劳务是符合要求的，黄某某等人应按约定给付剩余劳务费用。因劳务承包合同约定余款（10%左右）待工程全部验收合格交付使用一个月、且扣除3%质保金后一次性付给劳务承包方，本案中，根据本院认定的完工时间，陈某某等人已于2013年10月4日对诉争工程封顶完工，而根据湖南省永州市第一中学与湖南省第三工程有限公司签订的施工合同，约定的合同工期的总日历天数为365天，但诉争项目至今仍未报有关部门验收，因此，因项目部管理方面的原因造成诉争项目未验收，不应再扣留陈某某等人剩余的劳务承包费用，本院酌情认定唐某某、黄某某从2014年7月25日之后应给付陈某某下余的劳务承包费用，但考虑到诉争项目现未经验收，应从中暂扣3%的质量保证金。唐某某、黄某某应给付陈某某等人的款项为200246.8元[（1904340－1697900＝206440元）－（206440×3%＝6193.2元）]，暂扣的质量保证金可待诉争项目验收合格后予以返还。参照双方的约定，陈某某等人应给付唐某某、黄某某的款项为：1、超期罚款，双方约定为500元/天，考虑到该合同为无效合同，且双方均有过错，因此，本院酌情认定为2550元（25.5天×100元/天）；2、建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险金，因该保险的有效期为1年（365天），而陈某某等人的施工时间为125.5天（125.5天/365天≈35%），且该保险的被保险人既包括陈某某等人及其雇请的其他人员，也包括之后施工的其他人员，因此，陈某某等人应当承担的保险金为3161元（45152元×20%×35%）；3、未完成劳务项目费用，黄某某等人虽然提交了有关证据证某另请他人施工产生的费用为106060元，但是黄某某等人未能提交其他证据佐证他人施工的项目全部为陈某某等人未完成的项目，故，本院仅就体育馆外四个花池未贴瓷砖、体育馆二楼卫生门旁边的墙体未砌满、体育馆外的水沟未砌三个项目进行处理，因双方未能就该三个项目的补偿金额达成一致意见，本院酌情认定为15000元；4、代扣费用，部分施工延时或安全检查等原因，黄某某等人从应付劳务承包款中扣除了67350元，但是其未能提交相应证据证某确实存在可扣款事项，根据陈某某等人自认的金额，本院酌情扣除8710元，黄某某等人可另行主张扣款。两者相互抵销之后，唐某某、黄某某应给付陈某某等人170825.8元（200246.8元－2550元－3161元－15000元－8710元）（不含质量保证金），并从2014年7月25日起至给付完毕之日止按年利率6%计付资金占用期间的利息。双方诉请的其他款项，因缺乏相应的法律、事实依据，本院不予支持。
综上所述，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、确认原告（反诉被告）陈某某、原告陈某与被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某签订的《永州市第一中学体育馆施工劳务承包合同》无效；
二、确认原告（反诉被告）陈某某、原告邹某某与被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某签订的《永州市第一中学体育馆施工劳务承包补充合同》无效；
三、由被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某在本判决发生法律效力之日起七日内一次性给付原告（反诉被告）陈某某、陈某、邹某某170825.8元（不含质量保证金），并从2014年7月25日起至给付完毕之日止按年利率6%计付资金占用期间的利息。
四、驳回原告（反诉被告）陈某某、陈某、邹某某的其他诉讼请求；
五、驳回被告（反诉原告）黄某某的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本诉案件受理费5710元，由原告（反诉被告）陈某某、原告陈某、邹某某负担2000元，由被告（反诉原告）黄某某、被告唐某某负担3710元；反诉案件受理费2762元，由被告（反诉原告）黄某某负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。
审 判 长 魏再永
审 判 员 彭剑辉
人民陪审员 何 云
二〇一七年四月一日
书 记 员 刘玉玲
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效： (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。