福建省厦门市海沧区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0205民初3406号
原告：沃伦国际贸易有限公司，住所地香港特别行政区九龙旺角道33号凯途发展大道7楼04室。
法定代表人：黄丽，董事。
委托诉讼代理人：马巍武、朱金炉，福建铁马律师事务所律师。
被告：厦门星威贸易有限公司，住所地福建省厦门市思明区槟郎西里42号102室，统一社会信用代码91350203699941196F。
法定代表人：赖孝生，总经理。
委托诉讼代理人：王天成、黄婷婷，福建旭丰律师事务所律师。
原告沃伦国际贸易有限公司与被告厦门星威贸易有限公司定作合同纠纷一案，本院于2017年10月11日立案，依法适用普通程序于2017年11月24日公开开庭进行了审理。原告沃伦国际贸易有限公司的委托诉讼代理人马巍武，被告厦门星威贸易有限公司的委托诉讼代理人王天成、黄婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告沃伦国际贸易有限公司向本院提出诉讼请求：一、判令
解除2016年11月11日原告与被告厦门星威贸易有限公司签订的加工定做合同；二、被告厦门星威贸易有限公司向原告返还预付款人民币68108.14元（币种下同）；三、被告厦门星威贸易有限公司向原告返还样品模特36个；四、被告厦门星威贸易有限公司支付因本案诉讼律师服务费5000元。事实与理由：2016年11月11日，原告沃伦国际贸易有限公司与被告厦门星威贸易有限公司签订《加工定做合同》。原告沃伦国际贸易有限公司委托泉州千恒贸易有限公司支付被告预付款66108.14元，另外支付现金2000元，合计68108.14元，向被告提供了样品模特36个。因被告厦门星威贸易有限公司未能在约定的交货期限内向原告交货。原告认为，原告与被告签订加工定做合同合法有效。按照合同约定，被告应当履行合同义务如期交付定做产品并履行保密义务否则应当承担延期交货的法律责任。为此，依据法律规定，特诉至法院。
被告厦门星威贸易有限公司辩称，一、原告作为定作人，未依法依约提供关于定作产品完整的技术指标、款式规格及材料，存在违约行为，应当承担违约责任。《加工定做合同》签订后，原告向被告发送三份订单进行产品定作，但除产品数量、包装信息、泥塑外，原告未依约提供定作产品完整的技术指标、款式规格及材料，包括颜色要求、贴纸、吊牌、条形码等。接收订单后，被告根据产品生产工序，依照现有信息生产完成了白坯、礼品盒、外箱、保利龙等生产工作。2017年1月5日，原告以国外客户参展需要为由要求被告另行生产过一批产品，并以时间紧急等为由要求被告全力生产。增加生产的此批产品已被原告全部带走，鉴于被告生产完成的产品均已被原告带走，原告主张被告返还样品模特36个并不具备任何事实依据。二、原告并未依约支付合同价款，其诉讼请求缺乏事实依据。被告仅收到第一笔预付款，且并未收到过原告主张的2000元现金预付款，原告提供的第三方的单方付款声明并无法证明其实际支出的预付款数额。因此，原告主张其支付预付款68108.14元并不具备事实依据。三、被告作为承揽人，依约完成了原告已提供产品参数部分的生产工作，并不存在违约行为，原告主张被告返还预付款不具备任何事实和法律依据。四、原告除因上述违约行为应当承担违约责任外，还在中途变更承揽工作的要求，以及任意解除定作合同，由此给被告造成了损失，根据合同法规定，原告应当予以赔偿损失，被告有权将原告所支付的预付款用以抵扣损失。被告已完成大部分生产任务，已支出材料购置、人工等相关成本费用。现因原告任意解除合同，被告所支出的成本无法收回、预期利润无法实现，且因产品版权原因及与原告的纠纷问题，现有生产出来的产品也全部堆积在被告工厂处，无法进行销售或使用。被告无需对原告承担任何责任，也无需承担原告因诉讼所支出的律师费用。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2016年11月11日，原告沃伦国际贸易有限公司（定作方）与被告厦门星威贸易有限公司（承揽方）签订《加工定做合同》一份，约定：原告沃伦国际贸易有限公司电子邮箱为ｊｅｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ，被告厦门星威贸易有限公司电子邮箱为ｓａｎ×××＠126.ｃｏｍ(?mailto:被告厦门星威贸易有限公司电子邮箱为ｓａｎ×××＠126.ｃｏｍ?)，电子邮箱为本合同有关文件、法律文书送达邮箱地址。文件送达该电子邮箱时即为送达。一、订单产品详情：所要生产的产品以定做方提供给承揽方的产品单或发到电子邮箱的产品订单为准，产品订单上有所需要生产的产品品名、规格型号、数量、交货期等）。……三、质量要求：依样品为标准。（有时样品由于承揽方原因没有及时提供给定作方的情况下，质量需由定作方检验核实是否达到要求的标准）。四、验收标准：以样品为验收标准。收到货后，如果有破损货物，工厂对破损物进行赔付。五、包装标准：标准出口纸箱装或按定作方指定包装要求（此指定包装要求是通过双方同意，双方沟通好的）。……七、交货期以定作方发给承揽方的销售合同（SC@PI）订单上的时间日期，定作方是根据承揽方提供交货期的时间日期后，双方都同意并达成一致所拟定。……九、结算方式：预付款30%，尾款70%在所有产品出货时付清。十（二）承揽方造成交货延期，承揽方愿意承担延期所造成的任何损失。具体损失由定作方通知承揽方。手写内容（未按规定日期交货，交货延期，定作方可中途取消订单合同，若取消延期合同，承揽方需归还订金，因交货延期问题，定作方……败方承担律师费）……承揽方和定作方双方约定此合同归属中国大陆法律。签订地点：厦门。即为福建省厦门市的法院（厦门市海沧区人民法院）。合同签订后，原告沃伦国际贸易有限公司通过案外人转账支付订金66108.14元给被告厦门星威贸易有限公司，并发出三份产品订单。其中，1份订单（意大利客户）的交货日期为2017年1月30日前，2份订单（德国和土耳其）的交货日期为2017年3月30日前。
另查明：
一、原告沃伦国际贸易有限公司提交一份关于模特样品的说明，36个模特是原告法定代表人黄丽的丈夫WarrenHaroldStratford进行手雕，再对36个模特上色后提供给被告作为生产的样品，并附上关于36个模特的具体规格、颜色参数等情况的列表。拟证明原告沃伦国际贸易有限公司向被告厦门星威贸易有限公司提供定作样品。被告沃伦国际贸易有限公司陈述36个应该说是泥塑或者是首套样品是没有颜色的，是原告提供的，被告确认根据36个首套泥塑，做了5套样品，经过原告指导上色后原告带走了。原告提供的36各泥塑首套样品（没有上色）因为是泥塑，并未经过烧制，所以使用一段时间后就裂开碎了。
二、原告沃伦国际贸易有限公司因本案纠纷支出律师费5000元。
三、原告沃伦国际贸易有限公司提交电子邮件记录。2017年2月4日，ｓａｎ×××＠126.ｃｏｍ(?mailto:ｓａｎ×××＠126.ｃｏｍ?)电子邮件内容载明：“关于意大利客户的订单交货期，要2017年3月5日完成。这个交货期是我们尽最大的努力可以做到的。希望贵司与客户进行协商处理。关于贵司要求我们签署协议，提供USD8000的保证金，进行保证按新的生产计划按时完成生产，如果没有按时完成，按受这个金额的处罚。我们不同意签署这个协议。因为这个协议是非常不合理的，也不符合这个行业的处理问题的规则。虽然我们未按时完成订单的生产，但我们完成了三个订单的大部分生产：白坯的生产完成了，三个订单的礼品盒完成生产了，三个订单的外箱完成了，三个订单的保利龙完成了。这些生产的费用已经超过了USD15000元。另外，帮忙贵司开模，生产样品的费用也达到USD3000多。这些风险，我们都已经承担了。所有的费用都远远超过了贵司提供的30%订单的订金。我们从未向贵司索取了什么保证金。因为碰到了春节假期，所有的工人都回家了。我们叫不到工人来生产，导致订单未能按时完成。我们希望贵司与我们一起努力共同渡过困难，如WARREN先生之前所讲的，我们是一起奋斗的整体。而不应该采取处罚式的方法来解决这个困难。如果贵司不愿意与我们一起共同渡过这个难关，我们也只好接受你提出来的第二个条款，退还贵司的所有订金。希望贵司不要这样做。……请给个我们一段时间筹集款项，在2017年6月30日之前退还所有的订金。“
2017年2月5日，ｊｅｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ(?mailto:ｊｅｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ?)电子邮件内容载明：“请注意里面的用词，是你们选择协商再次告诉我们，2017年2月底会完成意大利客户订单。按时交货。继而再次变化说你跟认真的计划好2017年3月5日前完成意大利客户交货。我告诉你的是，之前有协议还有你一再百分百保证，你仍然违约了。如果你想协商你的再次保证，我不能光听你说，听你计划，需要有个协议拟订，如果你再次违约，合同上要显示你所要承担的违约金货值的百分之三十。我也告诉你了，如果你的计划是认真的，那就代表你可以做到。如果你可以做到，就不用担心再次违约要承担什么，你都不敢，叫我方如何相信你的诚意或是严肃对待这个订单的。我还告诉你，这个协商部分的违约承担你有权利选择，没有人能强迫你决定。若是第一部分协商不成，咱们之间还有第二步，私自解决，退还所有订金。若咱们之间第二步还不行，就第三步委托律师解决。所以我已经告知律师处理这个事件了！关于生产，从三个客户的订金支付给你开始生产那是很正常的。结果是你违约了。请查看合同付款方式。”
被告质证认为，真实性、合法性无异议，关联性有异议，电子邮件内容不完整，不只是因为春节假期找不到工人才导致订单不能完成的。
四、被告厦门星威贸易有限公司提交白坯、礼品盒、外箱、保利龙图片，拟证明依约完成了原告沃伦国际贸易有限公司已提供产品参数部分的生产工作。
原告沃伦国际贸易有限公司质证认为，从照片来看，无法看出具体完成了多少，无法证明已完成合同约定的订单。
五、被告厦门星威贸易有限公司提交原告沃伦国际贸易有限公司变更货号电子邮件，拟证明原告有对订单内容做过变更，会影响被告的生产进程。
原告沃伦国际贸易有限公司质证认为，确实有对订单的货号进行变更，但是内容属于包装方面，并不是产品本身的规格和指标的变更。变更这个包装的时候，原产品及包装均没有做。这个邮件明确写明了是客户的包装信息。
六、被告厦门星威贸易有限公司提交送货单据，代理合同及律师费发票，拟证明因承揽案涉产品，支出成本92576.69元，因本案纠纷支付律师费3000元。
七、原告沃伦国际贸易有限公司庭审陈述现金支付2000元订金，被告厦门星威贸易有限公司否认收到现金2000元。
八、原、被告明确双方实际约定管辖法院为厦门市海沧区人民法院，但合同中没有写清楚。
本院认为，原告注册地在香港特别行政区，本案系涉港合同纠纷。本案合同签订地位于福建省厦门市厦门市海沧区，因此本院对本案有管辖权。本案双方对法律适用明确约定为“中国大陆法律”，本案应适用中华人民共和国法律。
本案系定作合同纠纷。原、被告签订的《加工定做合同》系双方真实意思表示，且未违反法律强制性规定，应认定为合法有效。原、被告双方均应按照合同约定履行各自义务。依据合同约定，被告交付定作物的时间以产品订单上载明的交货时间为准，3份产品订单的交货时间分别为2017年1月30日与2017年3月30日，被告至本案庭审时仍未举证证明上述货物已完成生产。原告沃伦国际贸易有限公司以被告未按照约定日期交货为由请求解除双方《加工定做合同》，有相应的合同及事实依据，本院依法予以支持。被告辩称原告未依约提供关于定作产品完整的技术指标、款式规格及材料，但未提交证据证明双方对此作出约定，且从双方电子邮件的沟通内容来看，被告也从未向原告提出定作产品的技术指标、款式规格等材料存在不明确的问题，被告此项抗辩缺乏事实及合同依据，本院依法不予采纳。原告还请求返还订金，有相应的合同及事实依据。原告主张已付订金的数额为68108.14元，其中转账款项66108.14元被告予以确认，被告应予返还。现金2000元部分被告不予确认，因现金支付部分原告无其他举证，此部分款项缺乏证据予以证明已支付被告，本院依法不予支持。故，被告应返还原告预付订金66108.14元。原告还请求支付律师费5000元，有相应的合同依据，本院依法予以支持。至于原告请求返还36个手作（已上色模特）的诉求，根据庭审查明的事实，被告仅确认收到36个未上色的白坯模型，原告无证据证明其已交付36个手作（已上色模特）给被告，原告此项诉求本院依法予以驳回。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告沃伦国际贸易有限公司与被告厦门星威贸易有限公司于2016年11月11日签订的《加工定做合同》；
二、被告厦门星威贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告沃伦国际贸易有限公司预付款66108.14元；
三、驳回原告沃伦国际贸易有限公司的其他诉讼请求。
若被告厦门星威贸易有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。
案件受理费1628元，由原告沃伦国际贸易有限公司负担175元，由被告厦门星威贸易有限公司负担1453元，应于本判决生效后七日内向本院缴纳。
如不服本判决，原告沃伦国际贸易有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告厦门星威贸易有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
审 判 长 黄玉梅
人民陪审员 杨婷琴
人民陪审员 高延毅
二〇一八年四月二十五日
法官 助理 林 烨
代书 记员 刘盛达
附：本案所适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。