江苏省仪征市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1081民初3102号
原告：宁波弎石恒业节能科技有限公司，住所地浙江省宁波市海曙区顺德路136弄28号205室。
法定代表人:聂中华，总经理。
委托代理人:张雷飞、何毅程，浙江海虹律师事务所律师。
被告：宁波金圣远环境科技有限公司，住所地浙江省宁波市高新区江南路1558号浙大科创大楼1152室。
法定代表人:徐飞，总经理。
委托代理人：蔡琪，浙江甬望律师事务所律师。
原告宁波弎石恒业节能科技有限公司（以下简称弎石公司）和被告宁波金圣远环境科技有限公司（以下简称金圣远公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年9月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告弎石公司的委托代理人何毅程、被告金圣远公司的委托代理人蔡琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
弎石公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款28.5698万元、返还1万元质保金；2.判令被告赔偿原告逾期付款损失1.92万元（自2015年6月1日起至2016年7月21日止）及自2016年7月21日起至实际履行之日止按照年利率6%计算的逾期付款损失。事实和理由：原、被告双方于2015年1月17日签订《仪征晶崴国际大酒店投资有限公司热交换间设备安装合同》一份，合同约定造价为人民币45万元整。2015年5月16日，双方签订《热交换间设备安装补充合同书》约定增加工程造价2.8万元整。2015年5月30日，被告确认增加工程款1.65万元。工程款总计49.45万元，被告分多次付款共计20.8802万元，尚欠28.5698万元。根据原、被告双方的约定，工程通过竣工验收后被告应支付全部工程款（1万元质保金除外），1万元质保金在验收合格一年后付清。原告多次催讨欠款无效，无奈诉至法院，恳请法院支持原告的诉讼请求。
其向本院提供的证据有：1.《仪征晶崴国际大酒店投资有限公司热交换间设备安装合同》1份，证明双方2015年1月17日签订的合同造价为45万元的事实；2.《热交换间设备安装补充合同书》1份，证明双方于2015年5月16日约定增加工程造价2.8万元的事实；3.工程联系单1份，证明双方约定增加工程款1.65万元的事实；4.仪征市晶崴国际大酒店竣工验收表1张，证明仪征市晶崴国际大酒店在2015年12月15日已经竣工验收；5.《沪航阀门购销合同》、授权书各1份，证明原告按照安装合同第六大点第六小点的质量要求履行了被告要求的合同义务；6.供货商的证明1份，证明产品是合格产品；7.宁波银行网上银行交易凭证打印件1份，证明被告向原告支付10万元的事实；8.增值税专用发票32张，证明原告向被告开具增值税发票的事实及被告已经部分履行了合同付款义务。
金圣远公司辩称，对原告的诉求不认可。工程款要在工程竣工验收合格后支付，实际上该工程处于未完工的状态，更谈不上竣工验收合格。原告未履行合同义务，不具备支付工程款的条件。
其向本院提供的证据有：1.仪征晶崴国际大酒店热水管和阀门质量处理函1份，证明原告承接的该工程发生了质量事故，且原告在事故发生后未到现场进行修缮，因此仪征晶崴国际大酒店只能自行进行修理并对被告进行了违约处罚50万元；2.热交换间设备安装工程竣工验收记录1份，证明工程竣工验收时存在三项不符合并在最终意见中详细的进行了说明，但是原告并未对上述三项问题进行修理和完善；3.函1份，证明被告于2015年11月25日向原告寄发函件一份，其中罗列了原告在该工程施工中所存在的所有问题并要求原告尽早进行修理和完善，但原告并没有履行相应的义务。
经审理查明，2015年1月17日，金圣远公司作为甲方与弎石公司作为乙方签订《仪征晶崴国际大酒店投资有限公司热交换间设备安装合同》一份，约定弎石公司分包仪征晶崴国际大酒店热交换系统工程，分包方式为包工包料、一次性包干，一次性定价为45万元，竣工日期为2015年3月20日；其中第四条约定合同价款付款方式为：合同签订后，乙方设备基础完成甲方付给乙方工程款5万元整，施工结束付至工程款总价的80%即31万元，付款截止日期为下月20日，工程通过调试运行及安检部门验收合格后且承包人已提供完整的竣工验收资料十五日内，甲方支付总价的余款8万元给乙方，质保金1万元验收合格一年后付清；如有质量问题24小时未到场，甲方有权重新邀请其它施工单位维修，费用由乙方支付，甲方有权从工程款保证金中扣除，并出具相关的维修项目及材料清单；若由于甲方原因没有按时支付工程款，甲方支付乙方违约金按银行同期利息计算，乙方不得无理由停止施工。其中第六条工程质量及质量违约约定：分包工程质量标准双方约定为合格，乙方必须按双方签订的合同中的质量要求，制定和落实工程的质量保障措施；因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2015年5月16日，金圣远公司作为甲方与弎石公司作为乙方签订《热交换间设备安装补充合同书》一份，约定增加工程造价2.8万元，总造价变更为47.8万元。
另查明，2015年12月6日，金圣远公司与弎石公司对热交换间设备安装工程进行了竣工验收并形成了《热交换间设备安装工程竣工验收记录》一份，其中验收意见载明：电磁阀及安装不符合设计和合同要求，钢塑管、阀门管件等及安装不符合设计和合同要求，自酒店开业2015年5月28日至2015年12月5日运行情况不符合设计和合同要求；其中金圣远公司书写的最终意见载明：该工程存在甲方认为施工质量不合格而拒付工程款的风险，若甲方竣工验收合格通过后我方认可，我方在收到甲方该工程的80%工程款后一周内付清分包单位实际工程款（质保金部分除外）。
又查明，2015年12月15日，仪征市晶崴国际大酒店经仪征市城建档案馆等有关部门验收，验收组验收意见：本工程办理了各项审批手续，按照施工图纸及相关规定规范要求施工，满足设计及使用功能要求，现场资料基本齐全，同意竣工验收，交付使用。
再查明，金圣远公司已经分多次给付弎石公司部分合同价款共计20.8802万元。
上述事实有弎石公司提供的《仪征晶崴国际大酒店投资有限公司热交换间设备安装合同》、《热交换间设备安装补充合同书》、工程竣工验收表、金圣远公司提供的《热交换间设备安装工程竣工验收记录》及双方当庭陈述等证据在卷予以佐证，本院依法予以确认。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，金圣远公司作为甲方与弎石公司作为乙方签订的《仪征晶崴国际大酒店投资有限公司热交换间设备安装合同》不违反法律、行政法律的效力性强制性规定，依法成立，合法有效，双方应当按照合同约定履行其义务。根据法律规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。因合同第四条约定合同价款付款方式为：合同签订后，乙方设备基础完成甲方付给乙方工程款5万元整，施工结束付至工程款总价的80%即31万元，付款截止日期为下月20日，工程通过调试运行及安检部门验收合格后且承包人已提供完整的竣工验收资料十五日内，甲方支付总价的余款8万元给乙方，质保金1万元验收合格一年后付清。且2015年12月6日双方竣工验收时约定：该工程存在甲方认为施工质量不合格而拒付工程款的风险，若甲方竣工验收合格通过后我方认可，我方在收到甲方该工程的80%工程款后一周内付清分包单位实际工程款（质保金部分除外）。现弎石公司提供的工程竣工验收表仅能证明仪征市晶崴国际大酒店通过了竣工验收，不能证明本案热交换间设备安装工程已经竣工验收合格，且经原、被告双方盖章确认的《热交换间设备安装工程竣工验收记录》，经本院向仪征市晶崴国际大酒店调查核实，能够证明该工程经双方验收存在电磁阀及安装不符合设计和合同要求，钢塑管、阀门管件等及安装不符合设计和合同要求，自酒店开业2015年5月28日至2015年12月5日运行情况不符合设计和合同要求的事实以及仪征市晶崴国际大酒店尚未向金圣远公司支付该工程80%工程款的事实，故弎石公司未能提供证据证明其已经按照合同约定完全履行了义务，金圣远公司在给付弎石公司部分合同价款20.8802万元后，享有先履行抗辩权，依法有权拒绝弎石公司对余款的履行要求；此外，金圣远公司尚未收到该工程80%工程款的情况下，不符合双方约定的金圣远公司向弎石公司给付工程款的条件。
综上所述，弎石公司要求金圣远公司支付工程款28.5698万元、返还1万元质保金、赔偿逾期付款损失1.92万元（自2015年6月1日起至2016年7月21日止）及自2016年7月21日起至实际履行之日止按照年利率6%计算的逾期付款损失的诉讼请求不符合合同约定和法律规定，本院依法予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告宁波弎石恒业节能科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费5884元、公告费300元，合计6184元，由原告宁波弎石恒业节能科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费交纳办法》规定向江苏省扬州市中级人民法院预交上诉案件受理费5884元（江苏省扬州市中级人民法院开户行：工商银行扬州分行汶河支行；户名：江苏省扬州市中级人民法院，账号：11×××57）。
审 判 长 王磊
人民陪审员 张蕾
人民陪审员 曹靖
二〇一七年四月十三日
书 记 员 许媛