福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0623民初865号
原告（反诉被告）：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，住所地四川省德阳市。
法定代表人：王平，总经理。
委托诉讼代理人：袁明红，女，系该公司员工。
被告（反诉原告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福建省漳州市漳浦县。
法定代表人：胡殿选，总经理。
委托诉讼代理人：许钦云，北京盈科（泉州）律师事务所律师。
原告（反诉被告）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重集团公司）与被告（反诉原告）腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙芳烃公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年3月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。在本案审理过程中，腾龙芳烃公司提出反诉，符合法律规定，予以合并审理。二重集团公司的委托诉讼代理人袁明红、腾龙芳烃公司的委托诉讼代理人许钦云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
二重集团公司向本院提出了诉讼请求：1.判令腾龙芳烃公司向二重集团公司支付差欠合同款1173.124991万元；2.判令腾龙芳烃公司向二重集团公司支付逾期付款利息至实际偿清欠款之日止，按人民银行同期贷款利率计算，从2015年1月1日起暂计至2016年10月为93.5567万元。事实和理由：2006年11月，二重集团公司与腾龙芳烃公司共同签订了《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》（合同编号：A06PER001A），合同金额为23800万元。2009年7月15日双方签订了补充协议，将合同金额增加了1200万元变为25000万元。后根据双方于2014年11月28日签订的补充协议，二重集团公司自愿承担了设备整改费768750.09元，所以截止目前针对该合同腾龙芳烃公司尚欠二重集团公司1173.124991万元。腾龙芳烃公司对欠款事实无异议，但以企业资金困难为由拒绝付款，二重集团公司多次催收未果。
腾龙芳烃公司辩称，二重集团公司要求支付合同5%的质保金没有事实和法律依据。根据2006年11月1日签订的《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》3.7条款约定，合同总价的5%作为质量保证金，质保期满30天支付。合同5.1条款约定，质保期为设备安装试车验收合格（双方签字确认具体开始日期）后12个月，如果产品出现质量问题，质保期应从排除货物缺陷时间后重新计算。本案设备至今没有验收合格，故质保期未过，支付条件没有成就。故二重集团公司要求支付合同5%的质保金没有事实和法律依据，应当予以驳回。
腾龙芳烃公司向本院提出反诉请求：判令二重集团公司支付逾期交付产品的违约金2500万元。诉讼过程中，腾龙芳烃公司变更判令二重集团公司支付逾期交付产品的违约金2500万元诉讼请求为：判令二重集团公司支付逾期交付产品的违约金1250万元。事实和理由：双方于2006年11月1日签订的《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》约定，延期交货1天，卖方应当按照合同总值的0.1%向买方支付延期罚款，此项罚款累计不超过货物合同总金额的10%。后双方于2009年7月15日签订的编号为A06PER00AD《补充协议》约定，交货时间为2010年4月30日，二重集团公司确认交货时间是2011年，按照2011年1月1日交货，逾期时间为246天，逾期交货的违约金为6150万，另约定违约金不超过10%，故腾龙芳烃公司主张违约金为1250万元。
二重集团公司对腾龙芳烃公司的反诉辩称，1、腾龙芳烃公司提起反诉必须要有证据来证明二重集团公司存在逾期交货的行为，而本案腾龙芳烃公司没有任何证据证明二重集团公司存在逾期交货。2、腾龙芳烃公司提出诉讼请求的时间已经超过法定的诉讼时效，丧失了诉讼权利。
二重集团公司绕诉讼请求依法提交了《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》、《补充协议》、通知信函、发票明细表及付款明细表、询证函、会议纪要、照片、运输发票、运输协议、电子邮件、古雷港靠泊作业方案、质量问题处理协议、劳务发票、双方往来信函等证据予以证明，上述证据《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》、《补充协议》、通知信函、发票明细表及付款明细表、询证函、照片、运输发票、运输协议、质量问题处理协议、劳务发票、双方往来信函经对方质证对其真实性无异议，本庭予以认定，可以作为定案依据；会议纪要、电子邮件、古雷港靠泊作业方案经本院审查核实，对其真实性予以认定，可以作为本案定案依据。但二重集团公司提供的照片因无法证实照片上的设备系本案涉案货物，并不能证明其所要证明的内容。
庭审过程中，腾龙芳烃公司提出质量鉴定申请，因该申请鉴定事项对证明待证事实无意义，故不予准许。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2006年11月1日，二重集团公司与腾龙芳烃公司签订《腾龙芳烃项目HCR加氢反应器买卖合同》，约定：合同总价格为23800万元；合同总价的5%即1190万元作为质量保证金，腾龙芳烃公司在质量保证期满的30天内，向二重集团公司支付质保金，质量保证期内如产品出现质量问题，腾龙芳烃公司可将相应损失从质保金扣除，如损失超过质保金数额的，有权向二重集团另行追偿；物的质保期为设备安装试车验收合格（双方签字确认具体开始日期）后12个月或按本合同规定交付货物后18个月，以先到者为准。如果产品出现质量问题，质保期应从排除货物缺陷时间后重新开始计算；由于二重集团公司责任导致延期交货，除本合同已规定的不可抗力原因外，每延期交货一天，二重集团公司按合同总值的0.1%向腾龙芳烃公司支付迟期罚款，此项罚款累计不超过货物合同总金额的10%，该违约金腾龙芳烃公司可在向二重集团公司支付本合同第三项第5款款项时自动抵扣；二重集团公司延迟交货超过60天的，腾龙芳烃公司有权解除合同，合同自腾龙芳烃公司向二重集团公司发出解除合同通知之日起解除等。合同还对其他权利义务作了规定。
2009年7月15日，作为甲方的腾龙芳烃公司与作为乙方的二重集团公司签订合同编号为A06PER001D的《补充协议》，主要约定：1、在合同暂缓履行期间，乙方承担了设备保养、仓储、倒运、维护等相关工作，同时合同的重新启动将增加乙方的生产运营、管理和财务成本。为此，甲方同意承担乙方上述费用1200万元（大写：壹仟贰佰万元整）。2、双方商定，本项目正式复工日期为：2009年7月15日；合同交货工期调整为2010年4月30日；交货地点变更为：漳浦古雷半岛甲方码头船板交货。3、补充协议作为《HCR加氢反应器买卖合同》补充。
2010年5月31日，二重集团公司与腾龙芳烃公司就腾龙芳烃项目加氢反应器、高压锻焊设备运输、发货事宜进行会谈，形成会议纪要。该会议纪要第5点载明设备到货时间：受二重集团公司场地限制，二重集团公司希望业主能尽快接收设备，业主方同意设备于2010年7月底开始运抵漳州古雷半岛码头。二段加氢反应器和入口分液罐到货时间根据业主方施工需要确定。2010年8月17日的邮件体现，腾龙芳烃公司要求二重集团公司的第二批设备最迟于2010年8月25日到港，2010年8月底前完成吊装。
2014年11月28日，作为甲方的腾龙芳烃公司与作为乙方的二重集团公司签订合同编号为A06PER001E的《补充协议》，约定：经过双方共同确认，截至2014年11月5日，在设备安装调试期间和质保期内发生的设备整改全部费用合计768750.09元；上述费用由二重集团公司承担，腾龙芳烃公司将在二重集团公司该合同质保金中扣除，若后续还有其余扣款事项，由双方协商另行签订协议。
二重集团公司于2010年8月底完成涉案合同的交货。腾龙芳烃公司至今尚欠二重集团公司涉案合同货款11731249.91元[质保金（23800万元+1200万元）×5%=12500000元-设备整改费768750.09元]。
本院认为，本案双方当事人所订立的买卖合同合及补充协议合法有效，应受法律保护。当事人应当依照合同的约定全面履行自己的义务。腾龙芳烃公司在收到货物后未能依约向二重集团公司支付全部货款，尚欠货款11731249.91元（质保金-
设备整改费），其应当承担继续支付货款的责任，并承担违约责任。涉案合同约定合同总价的5%作为质量保证金，腾龙芳烃公司在质量保证期满的30天内，向二重集团公司支付质保金；货物的质保期为设备安装试车验收合格（双方签字确认具体开始日期）后12个月或按本合同规定交付货物后18个月，以先到者为准。如果产品出现质量问题，质保期应从排除货物缺陷时间后重新开始计算。本案涉案货物在质保期内有进行设备整改，二重集团公司主张设备整改完毕的时间是在2010年10月份，但未提供充分的证据予以证明，故设备整改完毕的时间应以同编号为A06PER001E的补充协议里确定的2014年11月5日为准，因此腾龙芳烃公司应于2015年12月6日前支付质保金。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”，逾期利息应从2015年12月6日起至货款清偿之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。综上所述，二重集团公司请求腾龙芳烃公司支付差欠合同款11731249.91元及利息，部分有事实和法律依据，部分予以支持。
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。腾龙芳烃公司主张二重集团公司存在逾期交付产品应支付违约金，但其未能提供证据证明二重集团公司具体的违约情况即逾期交货时间，也不认可二重集团公司提出的交货时间，应承担不利后果；再者，虽然二重集团公司于2010年8月底才全部交付合同货物（涉案合同的补充协议约定交货工期为2010年4月30日），但根据双方的会议纪要载明的：“受二重集团公司场地限制，二重集团公司希望业主能尽快接收设备，业主方同意设备于2010年7月底开始运抵漳州古雷半岛码头。二段加氢反应器和入口分液罐到货时间根据业主方施工需要确定。”及2010年8月17日的邮件体现的：“腾龙芳烃公司要求二重集团公司的第二批设备最迟于2010年8月25日到港，2010年8月底前完成吊装。”，可以得出二重集团公司之所以迟延交货是腾龙芳烃公司的原因造成的。综上所述，腾龙芳烃公司请求二重集团公司支付逾期交付产品的违约金1250万元，理由不成立，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效后十五日内支付二重集团（德阳）重型装备股份有限公司货款11731249.91元，并支付以11731249.91元为基数自2015年12月6日起至还清款项之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。
二、驳回二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回腾龙芳烃（漳州）有限公司的反诉诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费97801元，由腾龙芳烃（漳州）有限公司负担；反诉案件受理费48400元，由腾龙芳烃（漳州）有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 长 邓燕素
代理审判员 刘晓毅
人民陪审员 李玉琴
二〇一七年八月十八日
书 记 员 林旭东
附执行申请提示：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。