河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）豫01民终2287号
上诉人（原审被告）：郑州市沃土千年置业有限公司。
法定代表人：庞继红，经理。
委托诉讼代理人：王嘉玮，该公司员工。
委托诉讼代理人：李东强，该公司员工。
上诉人（原审原告）：孟小云。
委托诉讼代理人：孙碧琦，上海锦天城(郑州)律师事务所律师。
委托诉讼代理人：赵旭，上海锦天城(郑州)律师事务所律师。
上诉人郑州市沃土千年置业有限公司因与上诉人孟小云房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017)豫0191民初10024号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月25日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人郑州市沃土千年置业有限公司委托诉讼代理人王嘉玮、李东强，上诉人孟小云委托诉讼代理人孙碧琦、赵旭到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
上诉人郑州市沃土千年置业有限公司上诉请求：１、撤销一审判决，依法改判；２、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审认定事实不清。1、关于逾期交房违约金，上诉人已于2016年9月25日向被上诉人实际交付涉案房屋。一审判决第一项要求上诉人于判决生效后十日内自2017年5月25日起至实际履行交房义务止向被上诉人支付逾期交房违约金不当，应予驳回。2、关于逾期办证违约金，上诉人应承担的逾期办证违约金应自上诉人实际交付房屋之日起60天后起算，且上诉人应支付的逾期办证违约金天数应扣减被上诉人逾期付款天数339天、因政府扬尘治理导致延期交房的17天，共计应扣除天数为356天。
上诉人孟小云答辩称：合同明确约定了房屋交付和权属证书办理的具体时间和违约金标准，二者应累计计算。合同未约定权属证书办理的免责事由，也无法定顺延事由，被答辩人的诉求无事实和法律依据，应予驳回。
上诉人孟小云上诉请求：1、依法撤销一审判决第一项逾期交房部分、第二项，改判为⑴沃土公司于判决书后20日内取得竣工备案表；⑵沃土公司向孟小云支付逾期交房违约金（自2016年７月１日至沃土公司实际依约履行交房义务之日止，期间按照100.2元/日计算）；２、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、孟小云要求沃土公司限期办理竣工备案表的诉请，合法有据，应予支持。双方合同约定的按约定条件交付房屋的日期已过，沃土公司有在合同约定日期内取得竣工备案表的义务。被上诉人在一审庭审中表明小区已达居住条件，且有部分业主已收房，前述事实表明涉案房屋所在的建设工程已竣工完成并交付业主使用，涉案小区已具备办理竣工备案的客观条件。二、一审法院认定上诉人逾期付款和交付日期顺延17天的事实错误，应予改判。１、一审法院认定上诉人逾期付款错误。一审认定时间仅是沃土公司向孟小云开具发票时间，并非孟小云实际付款时间。根据双方2015年1月8日签订的《商品房买卖合同》第21页第三款第二项约定，孟小云认购房屋的按揭贷款银行是沃土公司指定的，贷款资料是沃土公司指定人员代为提交的，沃土公司应提供相应的贷款配合，故沃土公司应对其指定人员在其指定银行办理的贷款具体放款时间承担相应责任。2、一审认定沃土公司交付日期顺延17天事实错误。沃土公司当庭提交的证据郑建尘办[2015]27号文后附附件，沃土公司未打印提交，该附件明确列明停工名单，未包含沃土公司，不应当顺延，停工通知为复印件，无政府发文印证。
上诉人郑州市沃土千年置业有限公司答辩称：一、关于要求沃土公司限期办理竣工备案表的诉讼请求。首先，工程竣工验收备案表不属于交房的必要条件，更多是为了建设档案管理的需要，竣工验收才是验收。上诉人该项主张不能视为交付房屋的条件。二、上诉人称逾期付款及交付日期顺延天数错误的问题。一审法院依法查明上述问题是正确的。
原告孟小云向一审法院起诉请求：1.判令被告于判决书生效后20日内取得竣工备案表；2.判令被告支付逾期交房违约金24348.6元、逾期办证违约金18236.4元（以房屋总价款1002000元为基数，按照日万分之一的标准计算，暂计算至2017年3月1日，应计算至被告按约交付房屋为止），共计42585元；3、本案诉讼费用由被告承担。
一审法院认定事实：2015年1月8日，孟小云作为买受人与沃土公司作为出卖人双方签订《商品房买卖合同》，约定：孟小云购买沃土公司所有的位于郑州经济技术开发区××大街经××以南××单元××号成套住宅一套，建筑面积124.93平方米，金额1002000元；2015年1月8日一次性支付302000元,2015年2月8日，以商业贷款方式支付70万元。沃土公司应当在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备商品房建设竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表；配套的基础设施和公共设施按照本合同十四条约定内容已完成；前期物业管理已经实施并符合本合同约定的商品房交付孟小云使用。沃土公司逾期超过60日后，孟小云有权解除合同，孟小云解除合同的，沃土公司应当自孟小云解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按孟小云累计已付款的1%向其支付违约金；孟小云要求继续履行合同的，合同继续履行，自2016年7月1日起至实际交付之日止，沃土公司按日向孟小云支付已交付房价款万分之一的违约金；商品房达到交付使用条件后，沃土公司应当书面通知孟小云办理交付手续，双方进行验收交接时，沃土公司应当出示符合上述约定的证明文件（即商品房建设竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表，配套的基础设施和公共设施按照合同约定内容已完成，前期物业管理已经实施），并签署房屋交接单；所购商品房为住宅的，沃土公司还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，沃土公司不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。下列情况之一，沃土公司可延期交房，无需承担合同违约责任：1.遭遇不可抗力，且沃土公司在发生之日起30日内告知原告的；2.原告孟小云逾期付款的，除本合同约定承担违约责任外，交房日期相应顺延；3.因相关法律、法规、政策等强制性原因，以及施工过程中遭遇自然灾害、区域安全事件等非沃土公司原因造成房屋不能交付的，交房日期自上述原因结束后顺延。
产权初始登记，沃土公司应当在2016年8月30日（房屋交付使用后60日内）前将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。沃土公司在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向原告支付总房款的0.01%违约金。
合同签订后，孟小云提交的票据显示其于2015年2月4日向沃土公司缴纳购房款302000元；于2015年12月17日向沃土公司缴纳购房款70万元。
2016年9月25日，被告已向原告交付上述房屋（包括：住户手册、住宅质量保证书、住宅使用说明书、前期物业服务协议、临时管理规约、消防责任书、装修钥匙1把、正式钥匙5把），并已签订前期物业服务合同。
另查明：沃土公司在建筑上述房屋建设过程中，因政府环境治理等因素导致沃土公司停工17天。
一审法院认为：原告孟小云与被告沃土公司签订的《商品房买卖合同》，系当事人真实意思表示，其内容真实合法，双方均应依约履行。
关于逾期交房，现原告孟小云已交付全额购房款，根据双方约定，沃土公司应当于2016年6月30日前向孟小云交付符合下列条件的商品房交付原告（即商品房建设竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表，配套的基础设施和公共设施按照合同约定内容已完成，前期物业管理已经实施）。除前期物业管理服务合同和原告已接收上述房屋外，原告未提交商品房建设竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表，配套的基础设施和公共设施按照合同约定内容已完成的证据，应承担不利后果，本院确认其履行合同构成违约。孟小云应于2015年1月8日一次性支付302000元、于2015年2月8日以商业贷款方式支付70万元，而其实际于2015年2月4日向沃土公司缴纳购房款302000元、于2015年12月17日向沃土公司缴纳购房款70万元，缴纳购房款分别逾期缴纳27天、312天，亦构成违约，依据双方约定沃土公司应自2017年5月25日（即2016年6月30日向后顺延312天,扣除停工17天,共计329天）起至其实际履行交房义务之日止，期间按1002000元的0.01%即100.2元/日计算其违约金。
关于逾期办证，孟小云交付全额购房款后，根据双方约定，沃土公司应于2016年8月30日前将需要由其提供办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局并由房地产行政主管部门受理，现沃土公司未提交证据证明其已依约报送并由房地产行政主管部门受理，应承担不利后果，故本院确认被告构成违约，其应自2016年8月31日起至沃土公司将需要由其提供办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局并由房地产行政主管部门受理之日止，期间按100.2元/日向原告孟小云支付违约金。
关于原告诉请被告应于本判决生效之日起20日内取得竣工备案表的诉请，原、被告双方均未提交证据证明该房产符合竣工备案条件，故原告该项诉请可由其与被告协商或待被告具备竣工验收条件后再行诉讼解决。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告郑州市沃土千年置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告孟小云支付逾期交房违约金（自2017年5月25日起至被告实际履行交房义务之日止，期间按100.2元/日计算）、逾期办证违约金（自2016年8月31日起至被告将需要由其提供的办理房屋权属初始登记资料报送郑州市住房保障和房地产管理局并由房地产行政主管部门受理之日止，期间应按100.2元/日计算）。二、驳回原告孟小云其他诉讼请求。案件受理费432.5元，由被告郑州市沃土千年置业有限公司负担。
本院二审期间，上诉人孟小云提交如下证据：第一组证据，1、建行卡交易明细一份；2、兴业银行对账单及刷卡小票两张；3、孟小云结婚证；4、个人住房（商业住房）借款合同一份；5、个人贷款支付凭证及贷款对账单各一份；证明内容：⑴证据1、2共同证明孟小云缴纳了首付款；⑵证据3、4证明孟小云借款合同期限为2015年1月21日至2040年1月21日，放款时间为2015年2月10日，而非沃土公司开具的销售发票记载时间，证明沃土公司逾期开具发票的事实。第二组证据，6、商品住宅质量保证书、使用说明书；7、沃土公司、物业公司联合发布的公告一份；8、2017年10月28日，消防设备点检验记录；9、小区环境照片一组（20张）。证明内容：发放业主的两书在多处空白，没有签署日期；涉案小区主体结构已经完工，已具备办理竣工备案表的资格，但尚未办理，物业服务未落实到位，非机动车辆与两书记载不一致。第三组证据，通知（网页打印件）一份，证明沃土公司未在停工名单内，沃土公司未停工，不能作为其顺延交房的抗辩事由。
上诉人郑州市沃土千年置业有限公司发表如下质证意见：一、真实性、合法性无异议，关联性有异议。还款记录记载的贷款发放日期仅是景爱华与贷款银行之间履行借款合同的时间，无法证明购房合同中实际支付房款的时间。二、该通知中施行的区域包括沃土公司企业所在区域，该通知后附停工名单中虽不包括沃土公司，但其实际处于停工状态。
结合双方提交证据及双方陈述，本院认定事实如下：孟小云以商业贷款方式支付70万元的时间为2015年12月17日。孟小云于2016年9月9日实际接收涉案房屋。
本院经审理查明的其他事实与原审法院查明的事实一致。
本院认为：一、上诉人孟小云关于竣工备案表的上诉请求因涉及建设行政主管部门作出一定行为，不属于人民法院民事案件审理范围，本院不予处理。
二、关于逾期交房违约金。根据双方合同约定，孟小云应于2015年2月8日经商业贷款方式向沃土公司支付70万元，银行贷款到帐时间为2015年2月10日，孟小云支付70万元房款扣除贷款逾期天数２天、停工天数17天，顺延19天后实际逾期天数为54天。本院认为，一审法院结合双方合同约定认定孟小云逾期付款亦构成违约、沃土公司交房时间可向后顺延，实际系对双方利益进行平衡，一审法院酌情按孟小云逾期交纳余款的天数进行顺延并无不当。沃土公司上诉称应将首付款逾期的天数予以扣减，本院不予支持。因郑州市人民政府实施了建筑工地扬尘污染防治，沃土公司涉案建筑工地在扬尘防治区域内，其因此停工17天，对交房产生影响，相应天数不应计算逾期交房违约金。孟小云已于2016年9月9日实际接收涉案房屋。综上，沃土公司应自2016年7月18日（即2016年6月30日向后顺延2天，扣除停工17天，共计19天）起至其2016年9月9日止（共计54天）向孟小云支付逾期交房违约金5410.8元（100.2元/日×54日）。
三、关于逾期办证违约金。双方在签订合同之时，沃土公司并没有违约的故意或预见将来必定会违约，双方约定2016年6月30日前交付房屋，因此双方就办理产权初始登记时间约定的“房屋交付使用后60日内”与“2016年8月31日前”系同一时间。故沃土公司主张逾期办证违约金应从实际交付房屋之日起60天后计算不符合双方约定，沃土公司亦不能从其逾期交房中获得免于承担其他违约责任的利益。上诉人沃土公司主张逾期办证违约金计算时亦需扣减上诉人孟小云逾期付款天数及扬尘治理延误的17天没有依据。对上诉人沃土公司该项上诉请求，本院不予支持。
综上所述，上诉人孟小云的上诉请求部分成立，对该部分上诉请求，本院予以支持；上诉人沃土公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。一审法院认定事实部分不清，应予变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017)豫0191民初10024号民事判决第二项，即：“驳回原告孟小云其他诉讼请求”；
二、变更河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017)豫0191民初10024号民事判决第一项为：“郑州市沃土千年置业有限公司于本判决生效之日起十日内向孟小云支付逾期交房违约金5410.8元、逾期办证违约金（自2016年8月31日起至郑州市沃土千年置业有限公司将需要由其提供的办理房屋权属初始登记资料报送郑州市住房保障和房地产管理局并由房地产行政主管部门受理之日止，期间应按100.2元/日计算）。”
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费865元减半收取432.5元，由上诉人郑州市沃土千年置业有限公司负担。二审案件受理费865元，由上诉人郑州市沃土千年置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 胡忠宇
审判员 侯军勇
审判员 张向军
审判员 安 军
审判员 郑宗红
二〇一八年三月九日
书记员 冯 晋