辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽1324民初659号
原告喀左鑫达铸业有限公司（反诉被告），住所地辽宁省朝阳市喀左县朝阳喀左经济开发区。
法定代表人：张成，执行董事、经理。
委托代理人：姜广凡，辽宁东宝律师事务所律师。
被告沈阳威华钢结构工程有限公司（反诉原告），住所地沈阳市沈河区高官台街25号。
法定代表人：付如华，执行董事。
委托代理人：付大全，辽宁颂鑫律师事务所律师。
原告喀左鑫达铸业有限公司（反诉被告）与被告沈阳威华钢结构工程有限公司（反诉原告）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员孟斯毓适用简易程序公开开庭进行了审理，原告喀左鑫达铸业有限公司委托代理人姜广凡、被告沈阳威华钢结构工程有限公司委托代理人付大全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告喀左鑫达铸业有限公司诉称（变更后），被告沈阳威华钢结构工程有限公司原名为沈阳威华钢结构彩板有限公司。2014年10月，原、被告签订《钢结构厂房安装合同》，约定由被告承建原告在喀左县公营子工业园区开发建设的钢结构厂房，合同价款80万元（含税金），工期为2014年10月15日至2015年1月15日。同时约定乙方（被告）不得以任何理由中途停工或人为拖延工期，否则甲方（原告）将做出清出施工现场的处理，并由乙方（被告）承担由此给甲方（原告）造成的所有经济损失。合同签订后，原告按约定支付预付工程款16万元，工程进度款15万元，共计31万元。但被告进场后施工进展缓慢，后又以合同价款约定太低为由明确表示不再继续履行合同，并中途私自停工。可时至今日，被告仍未退出施工场地，致使其他施工队伍不能入场施工，给原告造成巨大经济损失，所以诉至贵院，请求1.判决解除原被告签订的《钢结构厂房安装合同》、2.判决被告承担延期交工给原告造成的经济损失（具体损失待评估后确定）、3.被告为原告开具已收工程款的发票、4.被告承担本案诉讼费用。
被告沈阳威华钢结构工程有限公司辩称，原告没按约定支付工程款影响工程进度构成违约，同意解除合同，不同意其他诉讼请求。
被告沈阳威华钢结构工程有限公司反诉称（变更后），2014年10月9日，双方签订《钢结构厂房制作安装附属合同》，后经双方协商签订《钢结构厂房安装合同》，原告为被告钢结构厂房施工，合同价款80万元，合同约定合同签订付20%工程款，钢结构进场付20%工程款等内容。合同签订后，原告按合同施工，现主体已经施工完毕进入次钢阶段，被告应给付工程款32万元，但被告没有按照约定给付工程款，经原告多次催要，被告只给付31万元，严重影响正常施工，构成违约，为维护原告合法权益，现依法起诉至法院，请求1.解除安装合同、2.喀左鑫达铸业有限公司给付我方工程款八万元并承担诉讼费用及鉴定费。
原告喀左鑫达铸业有限公司答辩称，1.同意解除合同，2.应当返还原告多支付的工程款，如果被告申请鉴定，按鉴定结论数额返还多支付的工程款，3.诉讼费用和鉴定费用应该由被告承担。
经审理查明，被告沈阳威华钢结构工程有限公司原名为沈阳威华钢结构彩板有限公司，其变更名称日期为2015年4月10日。2014年原告喀左鑫达铸业有限公司与被告沈阳威华钢结构工程有限公司签订《钢结构厂房安装合同》，该合同约定：“按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议。一、工程概况。1.工程名称：喀左鑫达铸业有限公司钢结构厂房。2.工程地点：喀左县公营子工业园区。3.工程内容：钢结构厂房整体制作安装。4.规划型号：严格按照图纸设计要求施工。5.工期：自合同签订之日起三个月内交工。6.质量等级：按国家规范要求达到合格。7.合同价款：捌拾万元整，注此价款包含税金。二、甲方工作。1.水、电进入现场，2.施工现场施工道路具备条件，3.甲方提供必要的现场办公及机具存放点，4.甲方现场负责人。三、乙方职责。1.保证施工现场的安全、防盗、防火和操作工人的安全，2.按照确认后的图纸制作、安装。对成品要有必要的保护措施，3.施工现场整洁卫生，减少施工噪音，做到文明施工。4.乙方项目经理。四、图纸。1.甲方提供施工图纸，甲、乙双方对图纸进行确认，2.乙方发现图纸、技术要求不合理的，应在2日内向甲方提出书面异议通知，工期相应顺延。五、工期延误及材料价格。1.国家规定的不可抗力原因（包括降雨、降雪和大风天气，室外温度在35℃以上或-10℃以下）。2.非乙方责任，乙方不承担工期延误责任，3.如因甲方未能及时付款，导致工期延期由甲方自行负责，乙方不承担任何责任。4.甲方按约定拨付工程款，乙方不得以任何理由中途停工或人为拖延工期。如有类似情况发生，甲方将对乙方做出清出施工现场的处理，并由乙方承担由此给甲方造成的所有经济损失。5.开工日期年月日至年月日止。六、工程款支付方式。1.合同签订，甲方预付乙方工程款的20%，即160000作为预付工程款。2.钢结构进场，甲方支付乙方工程款的20%，即160000.3.钢结构安装完毕验收合格，甲方支付工程款的20%，即160000.4.整体安装完毕，验收合格后，甲方按约定支付到工程款的60%即可。七、设计变更及确定。乙方根据甲方要求进行变更，增减工程量双方另行计算。八、竣工验收。具备下列情况之一者，即认为工程已经验收。1.甲方组织的验收，2.甲方已经投入使用。3.工程验收完毕，甲方已按约定拨付工程款，乙方将工程及材料移交甲方。九、保修期。本工程质量保修期为一年。保修期内经甲乙双方确定，属乙方责任引起的返修处理费用，由乙方承担，与甲方无关。乙方并保证及时处理维修，不得延误。十、因履行合同发生争议的解决办法。甲乙双方因履行合同发生争议，应先协商解决；协商不成的，可自争议发生之日起三十日内向投资方管辖权的经济仲裁机关提起仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效。合同盖章签字即生效。十二、合同份数。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。”李某、王某某在建设单位处签字并加盖了原告公司、被告公司的公章，李某并在该合同附后注：“该合同有调整部分以附属合同为准，附属合同附后。”
2014年10月9日，李某代表原告喀左鑫达铸业有限公司，王某某代表沈阳威华钢结构彩板有限公司（沈阳威华钢结构彩板有限公司）签订《钢结构厂房制作安装附属合同》一份，该合同载明：“1.安全。乙方必须保证文明施工、安全施工，进场工人严格按要求穿戴劳保用品及防护设备，严禁违规操作、野蛮施工，并为现场所有施工人员必须上缴临时意外伤亡保险。如发生意外由乙方承担所有经济损失及法律赔偿责任，与甲方无关，甲方不承担任何责任。2.付款。本工程自开工之日起至全国验收交工之日止，甲方只拨付捌拾万元整。剩余35%的工程款甲方将陆续拨付。其中5%为总工程款的质保金。3.工期。该工程乙方自进场之日起三个月验收交工，除自然因素外，乙方不得以任何理由和借口无故拖延工期。如有违约，乙方承担给甲方造成的所有经济损失。4.质量。乙方不得擅自更改设计方案，窗材选用“忠材”品牌、板材选用正规厂家的产品，主钢次钢要有材质单及合格证。严禁使用假冒伪劣产品以次充好。如有变更需有甲方签证方可。5.工程总价。该工程总价款为捌拾万元整，乙方包工包料（土建部分除外）。乙方不得在施工过程中增加任何工程造价、并严格按图纸设计施工。针对该钢结构工程，甲方不另行支付任何费用。捌拾万元为该工程含税价格，乙方必须为甲方开具施工发票。6.甲方。甲方严格按合同约定拨付工程款，不得影响乙方正常施工。7.项目报建。该工程属报建项目，乙方必须具备钢构施工资质。并及时提供办理保健所需相关的全部手续。因此给甲方带来损失由乙方承担全部责任。8.其他。本合同为附属合同，双方自签字之日起即具有与原合同同等的法律效力，本合同中有与原合同不符之处，以附属合同为准。本合同一式两份，甲乙双方签字生效。如有异议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。尾款自工程交工验收之日起两年付清。”
2014年10月9日，喀左鑫达铸业有限公司给付沈阳威华钢结构工程有限公司钢构工程款160000.00元。2014年10月20日，沈阳威华钢结构工程有限公司开始进场施工。2015年4月8日，喀左鑫达铸业有限公司给付沈阳威华钢结构工程有限公司钢构工程款100,000.00元。2015年7月13日，喀左鑫达铸业有限公司给付沈阳威华钢结构工程有限公司钢构工程款50,000.00元。喀左鑫达铸业有限公司合计已给付沈阳威华钢结构工程有限公司钢构给付工程款人民币31万元。2015年7月，沈阳威华钢结构工程有限公司向喀左鑫达铸业有限公司表示垫资困难，不能继续按照合同约定履行施工义务。
2017年4月23日，沈阳威华钢结构工程有限公司，申请对其施工部分工程的工程造价进行鉴定。
2017年5月9日，喀左鑫达铸业有限公司申请对沈阳威华钢结构工程有限公司承建的本案所涉钢结构厂房的工程质量进行鉴定，并对因工程质量问题不合格所需维修费用进行评估。但在鉴定所工作人员初步勘查现场时，喀左鑫达铸业有限公司撤回全部鉴定申请。2017年6月9日，喀左鑫达铸业有限公司与沈阳威华钢结构工程有限公司就沈阳威华钢结构工程有限公司已施工工程进行了正式交接。沈阳威华钢结构工程有限公司正式撤出施工现场。喀左鑫达铸业有限公司已在其所施工完毕的钢结构主体工程基础上进行了后期施工。
2017年7月13日，朝阳博扬工程造价咨询有限公司出具了沈阳威华钢结构工程有限公司与喀左鑫达铸业有限公司一案的《工程造价鉴定报告》，该报告载明：“工程总造价335673.76元。”沈阳威华钢结构工程有限公司支付造价咨询费人民币3000元。
庭审中，喀左鑫达铸业有限公司认可该鉴定报告，同意按照鉴定报告所载明的造价再给付沈阳威华钢结构工程有限公司工程款人民币25673.76元，但要求沈阳威华钢结构工程有限公司为其开具已付工程款的发票。而沈阳威华钢结构工程有限公司认为该鉴定结论中的工程价款过低，如按鉴定报告中的工程造价，则要求拆除其已施工工程，并将已收到的喀左鑫达铸业有限公司给付的全部工程款返还给喀左鑫达铸业有限公司。但喀左鑫达铸业有限公司对该意见不认可。
上述事实有原、被告双方的陈述，原告方提供的《钢结构厂房安装合同》一份、《支付工资款明细》一份、《收条》三枚、李某与刘景福录音资料一份、现场照片五页，被告方提供的《钢结构厂房安装合同》一份、《钢结构厂房制作安装附属合同》一份、施工现场照片六枚、被告方关于王某某、刘景福身份的《证明》一份，《工程造价鉴定报告》一份、造价咨询费发票一枚在卷佐证并经庭审质证，对本案事实具有证明力，本院予以采信。
本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。本案中，喀左鑫达铸业有限公司与沈阳威华钢结构工程有限公司签订的《钢结构厂房安装合同》及《钢结构厂房制作安装附属合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方之间的承揽工程合同关系依法成立并有效。双方当事人应当按照合同的约定，履行各自的义务。因当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。对沈阳威华钢结构工程有限公司关于《工程造价鉴定报告》中工程总造价过低的意见，因其未向本院提供证据证明该份鉴定报告的出具存在程序违法等相关问题，故对《工程造价鉴定报告》，本院予以采信。因喀左鑫达公司已对本案所涉工程进行了进一步的施工，故对沈阳威华钢结构工程有限公司的意见，本院不能采信。因工程总造价经鉴定为人民币335673.76元，喀左鑫达铸业有限公司已付31万元，且鑫达公司同意按照鉴定报告再给付沈阳威华钢结构工程有限公司工程款25673.76元，故对沈阳威华钢结构工程有限公司关于工程款的诉讼请求，本院不能全部支持。对喀左鑫达公司关于2016年3月15日已向沈阳威华送达了《解除合同告知书》的意见，因喀左鑫达公司所提证据不足以证明沈阳威华公司收到该告知书，且沈阳威华对此予以否认，故对喀左鑫达关于已向沈阳威华送达了解除合同告知书的意见，本院不能采信。但双方当事人均同意解除合同，故对双方要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。对喀左鑫达公司关于沈阳威华公司应承担延期交工给其造成的经济损失的诉讼请求，因喀左鑫达铸业有限公司放弃对沈阳威华钢结构工程有限公司承建的本案所涉钢结构厂房的工程质量进行鉴定，并放弃对因工程质量问题不合格所需维修费用进行评估，亦未向本院提供证据加以证明，故对喀左鑫达铸业有限公司的该项诉讼请求，本院不能支持。因沈阳威华钢结构工程有限公司在收取工程款后为喀左鑫达铸业有限公司开具工程款发票是其税法上的义务，且双方在合同中就发票已作明确约定，故喀左鑫达铸业有限公司请求沈阳威华钢结构工程有限公司为其开具所收工程款相应数额的工程款发票的诉讼请求，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：
一、解除原告喀左鑫达铸业有限公司与被告沈阳威华钢结构工程有限公司签订的《钢结构厂房安装合同》及《钢结构厂房制作安装附属合同》。
二、原告喀左鑫达铸业有限公司于本判决生效后十日内给付被告沈阳威华钢结构工程有限公司钢结构工程款人民币25673.76元。同时，被告沈阳威华钢结构工程有限公司为原告喀左鑫达铸业有限公司开具工程总价款为人民币335673.76元的发票。
如不按本判决指定的期限履行给付金钱义务，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、驳回原告喀左鑫达铸业有限公司、沈阳威华钢结构工程有限公司的其他诉讼请求。
本诉案件受理费300元，减半收取150元、反诉案件受理费442元，减半收取221元、评估费3000元，由喀左鑫达铸业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于朝阳
市中级人民法院。
审判员 孟斯毓
二〇一八年二月五日
书记员 陈隆熙