陕西省西安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）陕01民终5963号
上诉人（原审被告）西安德茂兴房地产开发有限公司，住所地西安市雁塔区长鸣公路八号项目服务中心2楼206室。
法定代表人孟松合，总经理。
上诉人（原审原告）贺伟波，男，1987年6月21日出生，汉族，住西安市雁塔区。
上诉人贺伟波与上诉人西安德茂兴房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2016）陕0113民初6359号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2015年5月6日，贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司双方签订《商品房买卖合同》（合同登记号：Y15038457），该合同约定：贺伟波购买西安德茂兴房地产开发有限公司开发的位于西安市××路东段海伦国际（原名：曲江国际公园城）第16幢1单元10层11002号房，建筑面积111.42平方米，房屋总价650106元。合同第八条约定，西安德茂兴房地产开发有限公司（出卖人）应当在2016年5月8日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格（验收报告或会议纪要）并符合本合同约定的商品房交付贺伟波（买受人）使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日90日内告知买受人的；2、在施工中遇到政府或工程监工认定的重大技术难关，因恶劣天气、罢工、政府举行活动、封路、配合政府法规、部门政府的验收或市政配套的批准与安装等的延误及其他非出卖人所能控制的因素。该合同第十四条约定，出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺：出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、水、电在该商品房的交付日期达到可以使用状态；……4、燃气设施铺设完毕，由燃气公司根据规定开通供气。合同附件四：装饰、设备标准约定燃气：户内预留燃气管道接口（需业主报装开通）。
上述合同签订后，贺伟波依约向西安德茂兴房地产开发有限公司支付了全部购房款。2016年4月15日，涉案房屋经建设方组织监理、勘察、设计、施工单位验收合格。2016年5月8日，贺伟波收房。截止庭审时，涉案房屋的水电确为临水、临电，小区天然气管道并未与市政管道对接，天然气尚未开通。另查明，涉案房屋尚未取得消防验收合格手续，西安德茂兴房地产开发有限公司也未向贺伟波提供涉案房屋的实测面积报告。
西安德茂兴房地产开发有限公司辩称因2014年、2015年高中考期间各4天需停工，且2014年及2015年的12月至第二年2月底因政府下发治污减霾通知导致各停工90日，并向本院提交了市政府办公厅下发的市政发【2014】41号《西安市人民政府关于加强冬季大气污染防治工作的通知》及西安市雁塔区治污减霾工作领导小组办公室下发的雁治污减霾办发【2015】24号《西安市雁塔区治污减霾工作领导小组办公室关于启动重污染天气Ⅲ级（黄色）应急响应的通知》予以佐证，但并未提供对应的施工日志进一步印证。西安德茂兴房地产开发有限公司辩称依照合同约定，上述2014年及2015年的各94天应在合同约定的交房期限届满后据实顺延。经查，2014年及2015年年底，西安市政府均发文要求当年的12月至第二年的2月底，在建工地原则上停止开挖、出土、倒土等土石方作业。
贺伟波于2016年7月诉至西安市雁塔区人民法院称：贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司之间签订《商品房买卖合同》，贺伟波按照合同约定已经缴纳全部房屋价款。合同约定西安德茂兴房地产开发有限公司应当在2016年5月8日前将经验收合格的商品房交付贺伟波使用。2016年5月8日，当贺伟波准备收房时，才发现房屋存在多方面问题。首先，交房日届至时，涉案房屋并没有通过国家消防部门的验收，存在严重的安全使用隐患。其次，房屋水电设施仍然为临水、临电，停电、停水时有发生，给贺伟波的生活带来了极大的不便。再次，西安德茂兴房地产开发有限公司向贺伟波交房时并没有按照合同约定向贺伟波出示房屋验收报告等证明文件。最后，当贺伟波提出查看房屋实测面积报告时，遭到西安德茂兴房地产开发有限公司拒绝。贺伟波希望西安德茂兴房地产开发有限公司提供房屋的实测面积报告，并保留房屋实测面积与双方约定面积差额的赔偿请求权。现贺伟波诉至法院，请求判令：1、西安德茂兴房地产开发有限公司承担2016年5月8日起至符合交房条件且实际交房之日止的逾期交房违约金（本案暂计算至庭审之日为13192元）；2、西安德茂兴房地产开发有限公司为贺伟波安装永久性供水、永久性供电及天然气管道设施；3、西安德茂兴房地产开发有限公司向贺伟波出示房屋实测面积报告。
西安德茂兴房地产开发有限公司辩称：1、贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》中第八条交付期限中关于交付标准约定的是该商品房经验收合格，验收合格的标准是验收报告或者会议纪要，验收报告是指五方验收文件。涉案房屋的五方验收报告均已于合同约定的交付期限届满前签署完毕，涉案房屋已经达到了交付条件，不存在逾期，且贺伟波已经办理了收房手续。因此贺伟波诉请的逾期交房违约金没有事实及法律依据，应当依法驳回。2、西安德茂兴房地产开发有限公司已经竭尽所能积极争取相关事业单位安装相关的设施，涉案房屋的永久性供水供电、天然气未能开通的原因是由于市政基础设施建设严重滞后。根据合同第八条约定，在施工过程中遇到……政府部门的验收或市政配套的批准与安装等延误，及其他非出卖人所能控制的因素……，根据此约定，在客观原因导致无法安装永久性供水、供电及天然气的情况下，西安德茂兴房地产开发有限公司不承担责任。西安德茂兴房地产开发有限公司愿意为涉案房屋安装永久性的水、电及天然气，只是由于涉及市政问题，上述设施的具体安装时间暂时无法确定。3、贺伟波要求西安德茂兴房地产开发有限公司提供房屋实测面积报告的诉请无合同依据也无法律依据，应当依法予以驳回，实测面积报告提供的时间应该是在房屋确权并且办理房产证之前，目前西安德茂兴房地产开发有限公司暂未取得房屋实测面积报告对于贺伟波的生活及房屋使用并未造成实际影响。综上，请求依法驳回贺伟波的诉请。
原审法院认为：贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，符合相关法律规定，合法有效，双方均应依约履行各自的权利义务。关于贺伟波主张的逾期交房违约金，贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司在《商品房买卖合同》中约定的交房时间为2016年5月8日前，西安德茂兴房地产开发有限公司辩称交房期限应予顺延188天，但无论其顺延理由是否成立，贺伟波已于2016年5月8日自愿接收了房屋，此时无论房屋是否达到合同约定以及法定的交付条件，贺伟波都已实际占有并使用该房屋，其自愿收房的行为应视为贺伟波认可西安德茂兴房地产开发有限公司交付的房屋现状，因此贺伟波在收房之后再主张逾期交房违约金，原审法院不予支持。关于贺伟波主张的西安德茂兴房地产开发有限公司为贺伟波安装永久性供水、永久性供电设施的诉请，因西安德茂兴房地产开发有限公司同意履行，原审法院予以确认。至于贺伟波主张西安德茂兴房地产开发有限公司安装天然气管道设施的诉请，合同第十四条约定燃气设施铺设完毕，附件约定户内预留燃气管道接口，但涉案房屋所在小区的天然气管道直到庭审时尚未与市政管道对接，更未对接到户，西安德茂兴房地产开发有限公司虽辩称因涉案小区周边市政及配套设施问题等非其所能控制的原因所致，但其作为具有专业房地产开发能力的开发商对房地产开发过程中存在的诸多风险应有预知，故西安德茂兴房地产开发有限公司应当依照合同约定为原告安装天然气管道设施。关于贺伟波要求被告向贺伟波出示房屋实测面积报告的主张，既无法律规定，又无合同约定，原审法院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告西安德茂兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起三十日内为原告贺伟波购买的涉案房屋安装永久性供水及永久性供电设施，并依照原、被告双方签订的《商品房买卖合同》约定为原告贺伟波购买的涉案房屋安装天燃气设施（燃气设施铺设完毕，户内预留燃气管道接口）。二、驳回原告贺伟波其余诉讼请求。本案案件受理费130元，由被告承担。因原告已预交，被告应在履行付款义务时将上述款项一并给付原告。
宣判后，贺伟波不服向本院提起上诉称，德茂兴公司提供的验收报告是指五方验收文件，商品房买卖合同第八条未说明验收报告就是德茂兴公司提供的五方验收报告，涉案房屋尚未进行消防验收、竣工验收备案等其他合格手续，水、电系临时,不能达到正常使用状态。请求：1、西安德茂兴房地产开发有限公司承担2016年5月8日起至符合交房条件且实际交房之日逾期交房违约金（本案暂计算至一审庭审之日为13192元）；2、西安德茂兴房地产开发有限公司向其出示房屋实测面积报告。
西安德茂兴房地产开发有限公司经本院合法传唤未到庭，向法庭提交书面答辩状，1、涉案房屋通过五方验收，具备合法的交付要件，且贺伟波自愿收房，且涉案房屋通过了消防验收，只是称该项目手续滞后；2、水、电、天然气等问题其公司正在积极解决，有望按照判决履行；3、贺伟波要求其公司出示实测报告没有合同依据，其公司没有义务出具。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。
本院认为，贺伟波与西安德茂兴房地产开发有限公司双方所签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自义务。本案在审理过程中，西安德茂兴房地产开发有限公司于2017年5月4日以服从原审判决为由，向本院申请撤回上诉。本院经审查认为，上诉人西安德茂兴房地产开发有限公司以服从原审判决为由，自愿申请撤回上诉，符合有关法律规定，依法应予准许。贺伟波上诉认为，涉案房屋尚未进行消防验收、竣工验收备案等其他合格手续，水、电不能达到正常使用状态，西安德茂兴房地产开发有限公司应承担2016年5月8日起至符合交房条件且实际交房之日逾期交房违约金14261.26元。贺伟波于2016年5月8日自愿接收了房屋，其自愿收房的行为应视为认可西安德茂兴房地产开发有限公司交付的房屋现状，且其实际占有并使用涉案房屋，故原审法院判决不予支持其违约金的诉讼请求并无不妥。至于贺伟波上诉认为西安德茂兴房地产开发有限公司应向其出示房屋实测面积报告一节，既无法律规定，亦无合同约定，故其该项上诉请求本院不予采信。综上，贺伟波的上诉理由不能成立。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费230元（西安德茂兴房地产开发有限公司已预交100元，减半收取为50元，由西安德茂兴房地产开发有限公司承担。贺伟波已预交130元，由贺伟波承担。）
本判决为终审判决。
审 判 长 高俊岗
代理审判员 窦 敏
代理审判员 王学堂
二〇一七年六月二十日
书 记 员 范致远