广东省深圳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）深中法房终字第749、751-757、759、
762、764、765号
上诉人（原审被告、反诉原告）深圳市粤宝实业发展有限公司。
法定代表人罗锐滔，董事长。
委托代理人杜艳芝，广东经天律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）黎凯等十二户（详细信息见附表）。
委托代理人孙俊，广东一言律师事务所律师。
上诉人深圳市粤宝实业发展有限公司（以下简称粤宝公司）与被上诉人黎凯等十二户因商品房预售合同纠纷十二案，不服深圳市龙岗区人民法院（2013）深龙法民三初字第730、732-738、740、743、745、746号，向本院提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院审理查明：2012年（具体时间见附表），黎凯等十二户作为买受人，粤宝公司作为出卖人，双方签订一份《深圳市房屋买卖合同（预售）》，约定买受人向出卖人购买位于深圳市龙岗区XX街道第X期（具体房号见附表），合同约定了购房总价款（具体数额见附表），买受人应在签订本合同之日起1日内支付首期款［其中，（2013）深龙法民三初字第730、733、734、736、738、745号案支付购房总价款的30%，（2013）深龙法民三初字第732、735、740号案支付购房总价款的50%，（2013）深龙法民三初字第737号案支付购房总价款的55%，743、746号房屋买受人支付购房总价款的60%］，签订本合同之日起30日内办理银行贷款并向出卖人支付剩余价款（具体数额见附表）；买卖双方约定由买受人自行办理按揭贷款手续，出卖人应在签订本合同之日起7日内将申请银行按揭贷款需由出卖人提供的证件资料交付买受人或买受人指定的第三人；买受人如无正当理由未按本合同约定的期限付款，逾期在90日之内（含90日），或逾期超过90日但逾期应付款的金额未达到购房总价款的五分之一的，自约定的应付款届满日之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过90日，且逾期应付款的金额达到购房总价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付购房总价款或者在应付款期限届满之日起半年内解除合同，出卖人解除的，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金，出卖人应当返还买受人已付的购房价款；买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自约定的应付款期限届满日之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之四的违约金；本条中的逾期应付款是指依照本合同约定的到期应付款与该期实际已付款的差额，累计应付款是指依照本合同约定到期应付款总和；合同第九条约定：出卖人应当于2013年6月28日将本房地产交付给买受人，交付前应取得《深圳市建设工程竣工验收备案（回执）》；出卖人向买受人交付前，应发出《入伙通知书》，《入伙通知书》应注明实际交付的本房地产的套内建筑面积、交付办理期限、交付手续办理地点等；买受人对出卖人所交付的房地产无异议，或异议部分经协商处理同意收楼的，应对出卖人交付的本房地产的钥匙出具收条，该收条视为本房地产实际交付的凭据；出卖人书面通知买受人交付后，买受人经验收同意收楼的，本房地产的交付时间为出卖人交付本房地产的钥匙之日；出卖人通知买受人交付后，买受人无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的，本房地产的交付时间为出卖人《入伙通知书》中的交付期限届满之日；合同第十一条约定：买受人收到《入伙通知书》后，应在接到《入伙通知书》之日起3日内按《收楼意见书》内容对本房地产进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起3日内在《收楼意见书》中提出，买受人逾期提出异议，视为同意接收本房地产；第十二条约定：除本合同另有约定的特殊情况外，出卖人如未按本合同约定的期限将本房地产交付买受人，按下列方式处理：逾期在90日之内的（含90日）的，自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付购房总价款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过90日的…买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付期限届满日之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买方支付本房地产总价款万分之四的违约金；合同第十四条约定：本合同中的不可抗力是指不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况，因不可抗力使本房地产不能按本合同约定的时间交付的，出卖人应及时通知买受人，同时应在合理的期限内提供有关证明，并书面通知买受人合理延期后的交付时间；第二十七条约定，本合同中的通知应采取书面形式，并选择用邮寄特快专递方式通知，如接收方拒绝签收特快专递或挂号信的，所邮寄的送达地址为中华人民共和国领域内（港、澳、台地区除外），在邮件发出之日起第三日视为送达，所邮寄的送达地址为中华人民共和国领域外（包括港澳台地区），在邮件发出之日起第六日视为送达；若采取上述方式后，通知仍未送达，可以选择非书面通知方式报纸公告送达，送达日为公告内容载明日期；买卖双方以本合同载明的通讯地址为准，如地址发生变更，应及时通知对方，未通知或延迟通知的，由其承担法律后果。双方在合同附件五第二条第2点约定：买受人未按本合同约定付清全部购房款，则买受人无权向出卖人要求实施本合同第十二条、第二十二条所约定的赔偿利益；合同附件五第四条约定：如买受人未付清购房总价款、违约金和相关费用的，出卖人有权暂缓交付本房地产直至买受人付清购房总价款、违约金和相关费用为止，且出卖人不承担逾期交付房产的责任，由此引起的风险、责任和物管费用等自出卖人确定的本项目入伙之日起由买受人承担；如截止本合同第九条约定的交付日前3天买受人未收到《交付通知书》，则约定的交付日即为交付时间，买受人应于交付日至本项目所在地办理房屋交付手续并接收房产，否则视为出卖人已按期交付房屋；若出卖人在取得《深圳市建设工程竣工验收备案（回执）》后通知买受人入伙，买受人除非有法定理由，不得拒绝入伙；已入伙（包括视为入伙）的商品房毁损、灭失的风险及物业管理费等所有相关费用由买受人承担；如房屋存在其他非主体结构质量问题，买受人有权要求出卖人在《质量保证书》规定的保修期内承担保修责任，但无权拒绝办理入伙手续，出卖人不因此承担延期交楼的违约责任；本合同项下《交付通知书》亦即《入伙通知书》；合同附件五第五条约定：因不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府政策发生变化、法律法规变化、政府主管机关、测量机构原因导致误差等事件非出卖人可以预见、可以克服并可以避免的事件，出卖人发生延期交房或其他违反本合同约定义务的，出卖人有权顺延履行相应的义务，或双方按照实际面积结算房款，且不承担违约责任。合同签订后，黎凯等十二户按约向粤宝公司支付了首期款，但未在合同约定的期限内支付剩余购房款。2012年（具体日期见附表），黎凯等十二户向粤宝公司付清了剩余购房款（具体数额见附表）。
2013年9月30日，粤宝公司取得涉案XXX园X栋、幼儿园项目的《深圳市房屋建筑工程项目竣工验收备案收文回执》。同日，粤宝公司向黎凯等十二户邮寄《入伙通知书》，通知黎凯等十二户于2013年10月1日至4日期间集中办理入伙手续。粤宝公司还于2013年10月1日在《深圳商报》刊登《入伙公告》，通知XXX园一期业主于2013年10月1日至10月4日办理入伙手续。黎凯等十二户于2013年（具体日期见附表）签署了《楼宇验收确认书》，接收了涉案房屋。
粤宝公司在庭后向原审法院提交了其向黎凯等十二户邮寄《入伙通知书》的邮件详情查询单，显示部分黎凯等十二户于2013年10月4日之前收到了邮件，部分黎凯等十二户在2013年10月4日之后才收到邮件。部分查询单无法显示黎凯等十二户已收到邮件。部分查询单显示：“需要退件”。
粤宝公司在庭审中称因下雨天气影响需要延迟交付房屋，其于2013年6月23日通知了各业主，但没有向各业主提供相关证明。粤宝公司称上述买卖合同的附件是其提供给黎凯等十二户的，但在签订合同时已经就相关条款进行过说明。黎凯等十二户对此不予确认。经查，粤宝公司对上述合同附件五中排除黎凯等十二户主要权利的内容未使用黑体字等醒目方式予以标示、提示。
黎凯等十二户在庭审中称黎凯等十二户在签订合同当天即与银行签署了按揭贷款合同，在交首期款当天即已提交齐全所有的资料。黎凯等十二户认为导致贷款发放延迟的原因是由于银行或者政策的影响，部分原因是由于粤宝公司没有尽到协助办理的义务。黎凯等十二户称对于粤宝公司反诉状后所附的违约金计算清单中载明的延期支付的按揭款本金数额、起算的日期、实际的付款时间经核对无误。
黎凯等十二户称诉讼请求中计算逾期交房违约金的起止日期是从合同约定交付日期之次日（2013年6月29日）起暂计至逾期交房的第110天，应计算至房屋实际交付之日止。黎凯等十二户认为，由于粤宝公司至今未取得配套设施及共用设施的验收备案，不具备交房条件，故粤宝公司至今未交付房屋。
黎凯等十二户在原审中诉请：1、粤宝公司向黎凯等十二户支付逾期交房的违约金（黎凯等十二户请求暂计金额见附表，计至房屋实际交付日止，按照房款日万分之四计算）；2、粤宝公司承担本案诉讼费用。
反诉在原审中诉请：1、黎凯等十二户向粤宝公司支付逾期付款的违约金（具体金额见附表）；2、黎凯等十二户承担全部诉讼费用。
原审法院认为：黎凯等十二户、粤宝公司签订的《深圳市房屋买卖合同（预售）》为双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方应遵照履行。
关于房屋的交付时间亦即计算延期交房违约金的终止时间，因双方约定“出卖人通知买受人交付后，买受人无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的，本房地产的交付时间为出卖人《入伙通知书》中的交付期限届满之日；若出卖人在取得《深圳市建设工程竣工验收备案（回执）》后通知买受人入伙，买受人除非有法定理由，不得拒绝入伙；如房屋存在其他非主体结构质量问题，买受人有权要求出卖人在《质量保证书》规定的保修期内承担保修责任，但无权拒绝办理入伙手续，出卖人不因此承担延期交楼的违约责任”，粤宝公司于2013年9月30日取得涉案XXX园X栋、幼儿园项目的《深圳市房屋建筑工程项目竣工验收备案收文回执》，涉案房屋此时已具备交付条件。粤宝公司于同日向黎凯等十二户邮寄《入伙通知书》，通知黎凯等十二户等业主于2013年10月1日至4日期间集中办理入伙手续，部分黎凯等十二户已在2013年10月4日之前收到《入伙通知书》，但没有在指定期间前往办理，亦未提供证据证明其有法定理由拒收房屋，按照双方约定，房屋交付时间应为《入伙通知书》载明的交付期限届满之日即2013年10月4日。自2013年10月5日开始，粤宝公司无需再承担延期交房违约责任。部分黎凯等十二户在2013年10月4日之后才收到《入伙通知书》，此时粤宝公司指定的上述期间已过期，不再产生相应的法律后果，房屋的交付时间应以黎凯等十二户实际接收房屋时间为准。粤宝公司提供的部分邮件无法显示该部分黎凯等十二户已收到《入伙通知书》，亦不能证明是黎凯等十二户在2013年10月4日之前拒收，粤宝公司应对此承担举证不能的法律后果，涉及该部分黎凯等十二户的房屋交付时间亦应以实际接收房屋时间为准。至于粤宝公司于2013年10月1日在《深圳商报》刊登的《入伙公告》，根据双方约定，只有采取邮寄方式后仍未送达的，才可以选择报纸公告送达，而事实上部分黎凯等十二户是在2013年10月4日之后才送达成功的。粤宝公司在2013年10月1日即径行公告，不符合双方的约定，不产生送达效力。对于被“退件”的邮件，由于粤宝公司是按照合同载明的通讯地址邮寄《入伙通知书》的，现被“退件”，依约应由该黎凯等十二户自行承担后果，原审法院对其房屋交付时间确定为2013年10月4日。
对于粤宝公司辩称的延迟交付涉案房屋的原因系因不可抗力导致、粤宝公司依约无需承担违约责任，原审法院认为，黎凯等十二户粤宝公司双方并未在合同中约定雨水天气属于可免责范围，粤宝公司所称的下雨天气属于正常的天气变化，并非不可抗力。自黎凯等十二户粤宝公司签订房屋买卖合同至房屋交付时间届至期间，粤宝公司作为房地产开发商，应对深圳地区的天气变化提前预判，对施工计划作合理安排，其对此是应当能预见和克服的。而且粤宝公司于2013年6月23日通知黎凯等十二户将延期交付房屋，但并未按约定及时向黎凯等十二户提供相关情况证明。综上所述，原审法院对粤宝公司的该抗辩主张不予采纳，粤宝公司不得以雨水天气多作为延迟交付房屋的抗辩理由。
关于双方在合同附件五第二条第2点约定的“买受人未按本合同约定付清全部购房款，则买受人无权向出卖人要求实施本合同第十二条、第二十二条所约定的赔偿利益”，首先，该合同附件内容是粤宝公司提供的，事先并没有与黎凯等十二户进行充分协商，属于格式条款，上述内容免除粤宝公司责任，排除了黎凯等十二户主要权利，依法应属无效。其次，该内容对黎凯等十二户在何种条件下（包括数额、期限等）才无权要求赔偿利益约定并不明确。黎凯等十二户已经付清了购房款，而粤宝公司以黎凯等十二户延期支付部分购房款为由而认为黎凯等十二户无权主张延期交房违约金，进一步证实了上述约定内容的格式条款属性，原审法院对粤宝公司的主张不予采纳。
关于黎凯等十二户粤宝公司双方在合同附件五第四条约定的“如买受人未付清购房总价款、违约金和相关费用的，出卖人有权暂缓交付本房地产直至买受人付清购房总价款、违约金和相关费用为止，且出卖人不承担逾期交付房产的责任”，原审法院认为，双方约定粤宝公司可因黎凯等十二户未付清购房款而享有延期交付房屋的先履行抗辩权，是公平合理的，但双方约定黎凯等十二户未付清违约金和相关费用时粤宝公司亦无需承担逾期交付房产的责任，则同上所述，该约定内容免除了粤宝公司的主要责任，排除了黎凯等十二户的主要权利，亦属格式条款。黎凯等十二户在交房日期届至之前付清了购房款，粤宝公司一直未向黎凯等十二户主张违约金和相关费用，粤宝公司再以黎凯等十二户未支付延期付款违约金为由而认为其有权暂缓交付房屋且不承担违约责任，没有事实依据，亦有违公平原则，原审法院不予采纳。
粤宝公司已构成违约，且延期交房的时间已超过90日，根据合同约定，粤宝公司应自约定的交付期限届满日之次日起至交付房屋之日止，按日向黎凯等十二户支付本房地产总价款万分之四的违约金（具体数额见附表）。黎凯等十二户称粤宝公司至今仍未交付房屋，一直处于违约持续状态，与事实不符，对黎凯等十二户诉请超出原审法院已认定的实际交房日的违约金，原审法院予以驳回。
根据黎凯等十二户粤宝公司双方的约定，黎凯等十二户应在签订本合同之日起30日内办理银行贷款并向粤宝公司支付除首期款外的剩余购房款（具体数额见附表），黎凯等十二户应自行办理按揭贷款手续。粤宝公司的义务仅是在签订本合同之日起7日内将申请银行按揭贷款需由粤宝公司提供的证件资料交付黎凯等十二户或黎凯等十二户指定的第三人，黎凯等十二户在庭审中确认在支付首期款当天即已向银行提交齐全所有的资料，说明粤宝公司不存在未按约定交付证件资料的行为，其已经履行了自己应尽的义务。黎凯等十二户延期支付除首期款外的剩余购房款，应承担违约责任。至于黎凯等十二户辩称导致贷款发放延迟的原因是由于银行或者政策的影响，并不构成对粤宝公司反诉请求的有效抗辩。综上，黎凯等十二户应向粤宝公司支付自延期付款之日起至实际付清购房款之日止的延期付款违约金（具体数额见附表）。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、粤宝公司自本判决生效之日起五日内向黎凯等十二户支付延期交房违约金（具体数额见附表）；二、黎凯等十二户自本判决生效之日起五日内向粤宝公司支付延期付款违约金（具体数额见附表）；三、驳回黎凯等十二户的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费（已由黎凯等十二户预缴，具体数额见附表），由黎凯等十二户负担（具体数额见附表），粤宝公司负担（具体数额见附表）。反诉案件受理费（已由粤宝公司预缴，具体数额见附表），由黎凯等十二户负担。
上诉人粤宝公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销原审判决第一项，驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、被上诉人承担全部诉讼费用。
事实与理由：一、判决书关于部分业主交付时间应以实际接收房屋时间为准的认定不符合黎凯等十二户、粤宝公司的约定，可能造成司法实践中关于入伙日期认定的混乱。判决书认定“粤宝公司在2013年10月1日即径行公告，不符合双方的约定，不产生送达效力”，因此对于10月4日之前未收到邮件的黎凯等十二户入伙日期按照实际接收房屋的时间为准。法院审判最重要是尊重事实，事实上关于送达黎凯等十二户、粤宝公司在预售合同第二十七条“通知与送达”中的约定是采用特快专递而后报纸公告。原文是“若采取上述方式（指特快专递）后，通知仍未送达，可以选择书面通知方式报纸公告送达，送达日期为公告内容载明日期。”该条表述十分清楚，“采取”的主语是粤宝公司，该条要求粤宝公司要有行为，有“采取”行动，本案粤宝公司提交的证据9、11证明粤宝公司已经“采取”了该等行为，履行了合同义务；本条下一句为“通知仍未送达”是陈述的一种事实状态，即事实上未送达的状态，至于未送达的原因是特快专递的过错，还是黎凯等十二户变更了地址未告知的过错，亦或是黎凯等十二户拒绝签收的过错，本条均未提及，而是直接约定“通知仍未送达，可以选择书面通知方式报纸公告送达”。该条并未表述为只有特快专递送达不至的情形下，粤宝公司才能采取报纸公告送达，而是表述为事实上特快专递未送达，粤宝公司即有权选择报纸公告送达。因此对于10月4日前未收到特快专递的黎凯等十二户，即完全应该按照报纸公告送达的方式作为双方合同约定的通知方式，否则就无法解释，为什么有业主至今未收到特快专递，但却来办理了入伙手续。本条判决更大遗害在于司法实践中如果以本判决为判例，则完全扰乱了房地产市场对于入伙的习惯做法，尤其在房地产市场现今存在大量投资业主的情况下，很多业主买房后常年不入住，如长期不认定其入伙，则影响小区管理，对发展商亦不公平。因此，粤宝公司认为，一审判决对于10月4日前仍未收到入伙通知的，则应以报纸公告送达方式作为通知其入伙的方式，何况报纸公告送达是国土部门格式合同推崇的一种通知方式，也是房地产市场的一种习惯和被认可的方式，如果在判决书中加以否决，则后患无穷。二、判决书关于不得以雨水天气作为延期交房不可抗力的认定是武断的，对粤宝公司不公平。粤宝公司提交的证据5、6、7以及代理意见均证明，2012-2013的极端恶劣天气增加了较高的比例，恶劣天气确实影响了施工，作为法官从生活经验也可以作出相同的判断。三、判决书关于粤宝公司先履行抗辩权属于格式条款的无效约定的认定是错误的。粤宝公司与黎凯等十二户签订的买卖合同附件五第二条第2款约定：“买受人（指黎凯等十二户）未按本合同约定付清全部购房款，则买受人无权向出卖人要求实施本合同第十二条、第二十二条所约定的赔偿利益”。附件五第四条第1款约定：“如买受人（指黎凯等十二户）未付清购房总价款、违约金和相关费用的，出卖人有权暂缓交付本房产直至买受人付清总价款、违约金和相关费用为止，且出卖人不承担逾期付款交付房产的责任，由此引起的风险、责任和物管等费用自出卖人确定的本项目入伙之日起由买受人承担”。本案中黎凯等十二户逾期付款天数短至几天，长达一百多天，已经构成了逾期付款的事实。而《合同法》第六十七条对此有明确规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”粤宝公司和黎凯等十二户之间关于付款义务在先的约定十分明确，关于违反先履行义务的约定也是十分明确，完全符合《合同法》的规定。按照合同附件五的约定，只要有逾期付款的事实发生，粤宝公司就有延期交付的免责，并且黎凯等十二户的胜诉权就被排除。一审法院主观认定附件五的条款是格式合同，未事先与黎凯等十二户协商，附件五的约定排除了黎凯等十二户的权利为无效，该等认定显然是错误的，因为整个附件五各有双方的权利义务，所谓排除黎凯等十二户的权利也是有前提的，即黎凯等十二户违约在先，先违约一方当然没有追究另一方责任的权利，这样合理合法。综上，粤宝公司认为，一审法院在前述三个问题的认定上存在偏颇，对粤宝公司不公平，因此粤宝公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条的规定提起上诉，请求二审法院判决支持如上全部上诉请求。
黎凯等十二户答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明，原审法院认定的事实基本清楚，本院予以确认。
本院认为，关于粤宝公司上诉主张10月4日前未收到入伙通知书的业主的房屋交付时间应以报纸公告通知的时间为准，原审判决认定房屋交付时间为实际接收房屋时间为准认定错误的问题。依照双方当事人签订的《深圳市房屋买卖合同（预售）》第二十七条的约定，粤宝公司通知业主入伙应以邮寄特快专递的方式，通知仍未送达的，可以选择报纸公告的方式通知。并约定了如接收方拒绝签收特快专递的，邮件发出之日起的第三日（国内）、第六日（国外，包括港澳台地区）视为送达。按该约定的语义理解，粤宝公司应当先以邮寄送达的方式履行通知业主入伙的义务，在特快专递回单确认不能送达的情形下，粤宝公司始得以报纸公告送达。粤宝公司直接于2013年10月1日报纸公告通知入伙不符合合同约定的方式。本案中，对于业主方未在10月4日前收到入伙通知书的情形。本院认为，鉴于该入伙通知书指定的交楼日期为10月1日至4日，实际上业主收到入伙通知书已经不能按照指定的时间入伙，造成履行不能。而粤宝公司也未能证明业主具有拒绝签收的情形，因此不适用合同约定的邮件发出之日起三日或六日视为送达。粤宝公司上诉称该情形下以入伙通知书的约定时间作为房屋交付的时间理由不充分，原审法院认定房屋交付时间以业主实际接收房屋时间为准并无不当，本院予以维持。粤宝公司的该上诉主张没有法律及事实依据，本院予以驳回。
关于粤宝公司上诉称2012年至2013年的极端恶劣天气增加较高比例，影响施工，应当将交房时间予以顺延。本院认为，粤宝公司以《深圳市气象局2012年度工作总结》及《2012年气象灾情总结》等为证据并不能确切举证证明影响其项目施工的具体天数，该气象情形亦并非达到不能预见、不能避免并不能克服的程度，因此粤宝公司主张该情形应当顺延交房时间没有事实依据，本院予以驳回。
关于粤宝公司主张应当依据涉案的合同附件五第二条第二款、第四条第一款的约定，其享有先履行抗辩权，应不承担迟延交房的违约责任。本院认为，该部分条款为粤宝公司为了重复使用而预先拟定，属于格式条款。双方当事人在合同已经约定各自违约的，各承担违约责任。而附件五中上述条款再行约定，该约定条款限制了其责任。粤宝公司亦未在订立该条款时，采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等特别标识，并予以说明。其以该条款抗辩不负延期交房的责任不当，本院予以驳回。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。粤宝公司的上诉请求缺乏事实依据，本院予以驳回。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审受理费（具体金额详见附表）由深圳市粤宝实业发展有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 钟 波
审 判 员 聂 效
代理审判员 许莹姣
二〇一四年三月十七日
书 记 员 陈晓莹