江苏省无锡市北塘区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）北民初字第0395号
原告南长区高朋满座棋牌室，住所地江苏省无锡市水沟头**号。
经营者许伟庆。
委托代理人徐伯林（受南长区高朋满座棋牌室的特别授权委托），南长区高朋满座棋牌室职员。
被告陈伟敏�
原告南长区高朋满座棋牌室（以下简称高朋满座棋牌室）与被告陈伟敏装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年3月9日立案受理，依法由审判员马英峰适用简易程序，于2015年4月3日公开开庭进行了审理。原告高朋满座棋牌室的委托代理人徐伯林，被告陈伟敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告高朋满座棋牌室诉称，2014年1月15日，其与陈伟敏签订装修协议书一份，约定其为陈伟敏位于无锡市某某苑4号402室进行装修，此后，其按协议完成了合同义务，但陈伟敏未按约付款，至今仍欠款2500元，其中税金为440元（陈伟敏支付后其将开具正式发票），现请求判令陈伟敏立即支付所欠工程款2500元、滞纳金1800元（自2014年2月28日起，按5元/天的标准计算360天），合计4300元。
被告陈伟敏辩称，其与高朋满座棋牌室签订合同，约定由高朋满座棋牌室为其装修坐落于无锡市某某苑4号402室房屋的卫生间，合同总价款为8800元，包工包料，合同签订后，其已按合同约定的工程进度共计支付款项8300元，尚有500元未付是因为卫生间有轻微的渗水现象，导致紧邻卫生间的卧室内衣柜角落自下而上渗水受潮，其多次致电高朋满座棋牌室的经营者许伟庆上门查看，顺便结清工程款，但许伟庆一直拖延未来；双方协商时，约定工程总价是8800元，如需开发票则需另行支付2000元，但其自始至终都没提过要开具发票，故工程总价应为8800元；关于违约金，首先，高朋满座棋牌室未按合同约定的工期完工，违约在先，按照合同约定，工期延迟每天按工程总价的千分之一即8.8元/天的标准扣款123.2元（8.8元/天×14天），其次，协议背面虽载明“乙方入住后余款未付甲方，每天付滞纳金5元”，但在双方签订协议时，高朋满座棋牌室并未提及，其也没有注意到，再次，其仅�是装修卫生间，装修的时候自始至终均居住在房屋内，故并不符合前述条款约定的情形，最后，即便应当支付违约金，高朋满座棋牌室主张的违约金过高，应予调低。
经审理查明，原告高朋满座棋牌室于2010年5月7日登记设立，经营者为许伟庆，经营范围包括装饰装潢服务。2014年1月15日，高朋满座棋牌室与被告陈伟敏商定由高朋满座棋牌室采用包工包料的方式，为陈伟敏装修无锡市某某苑4号402室房屋的卫生间，且双方签订装修协议书一份，约定：签订协议时陈伟敏支付造价20%定金，高朋满座棋牌室于2014年2月16日开始施工，高朋满座棋牌室于2014年2月21日开始瓦工时陈伟敏支付造价50%，高朋满座棋牌室于2014年2月25日开始漆工时陈伟敏支付造价25%，高朋满座棋牌室于2014年2月28日前完成全部工程，工程完毕时陈伟敏支付造价5%，在2015年2月28日前，因高朋满座棋牌室的材料或施工工艺影响正常使用，高朋满座棋牌室将免费保修。在协议的其他事项一栏，双方约定：最后5%在2014年6月30日前支付，定协议时陈伟敏支付500元，开工时再付1300元。落款处，有许伟庆的印章、陈伟敏的签名。协议背面说明一栏载明：1、在施工内容不变，乙方按时付款和乙方自购的材料及时到位的前提下，高朋满座棋牌室若最后完工日期延迟，乙方每天扣甲方总价的千分之一，但扣除总额不超过工程款余额；若陈伟敏入住后余款未付，每天支付滞纳金5元。同日，陈伟敏还在工程表上签名，工程表载明不含税总价8800元，税金、管理费2000元。
协议签订后，高朋满座棋牌室于2014年2月16日开始施工。庭审中，陈伟敏提交五份收款收据，证明其于2014年1月15日支付500元、于2014年2月16日支付1300元、于2014年2月21日支付4000元、于2014年3月7日支付2000元、于2014年3月14日支付500元，并陈述，支付款项是严格按照协议约定进行的，即定协议时支付500元、开工时支付1300元、开始瓦工时陈伟敏支付造价50%即4000元、开始漆工时支付造价25%即2000元、全部完工时支付造价5%即500元，故收款收据载明的日期可以证明工程进度，即瓦工是2014年2月21日开始、漆工是2014年3月7日开始、全部完工是2014年3月14日，全部完工的日期比协议约定的日期延误14天。高朋满座棋牌室对收款收据并无异议，但陈述工期并无拖延，然而其未提交证据或作出合理陈述推翻陈伟敏陈述的合理性。
对于双方争议的合同总价，庭审中，对法庭询问的双方在开始协商时有无约定陈伟敏是否需要开发票或交纳税金，高朋满座棋牌室答复“当时没有说这个事情，只是说好不含税价是8800元，但是被告没有说他不要发票”，陈伟敏答复“我不要发票”。
上述事实，由装修协议书、工程表、收款收据及双方当事人陈述等证据在卷佐证。
本院认为：高朋满座棋牌室与陈伟敏之间签订的装修协议书系双方当事人真实意思表示，合法有效，协议双方均应按约履行义务。对于双方争议的工程总价，虽工程表载明了“税金、管理费2000元”字样，但根据双方庭审中的陈述，在双方协商时，并未提到税金、管理费事宜，陈伟敏并未提出开具发票的要求，双方仅就工程不含税总价为8800元达成了一致协商意见，庭审中陈伟敏仍表示不需要发票，故认定工程总价为8800元，其中陈伟敏已经支付8300元，故陈伟敏尚需支付500元。陈伟敏辩称完工日期延误14天，其提交了收款收据并作出了合理的陈述，故对其辩称意见，本院予以采信。陈伟敏提出的应扣除工期延误违约金123.2元的辩称意见，符合双方的约定，本院亦予采纳。对于违约金，虽协议约定“最后5%在2014年6月30日前支付，”但现完工日期延误14天，故最后一笔工程款的支付时间应顺延至2014年7月14日，虽陈伟敏辩称因高朋满座棋牌室未上门查看漏水问题而未付款，但双方并未明确约定最后一笔工程款为质保金，且工程保修问题与工程尾款不能混为一谈，故陈伟敏未按期支付款项应承担相应的违约责任。陈伟敏支付工程尾款后、对于属于工程保修范围内的项目，陈伟敏可另行主张高朋满座棋牌室承担相应的保修义务。对于违约金的具体金额，结合高朋满座棋牌室的实际损失和陈伟敏的辩称意见，酌定为自2014年7月15日起至实际支付之日止，以376.8元为基数、按中国人民银行同期同档贷款基准利率的四倍计算。诉讼费由双方依据胜败诉比例负担。为此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、之规定，判决如下：
陈伟敏于本判决发生法律效力之日起十日内向南长区高朋满座棋牌室支付工程款376.8元及相应的违约金（以376.8元为基数，并自2014年7月15日起至实际支付之日止、按中国人民银行同期同档贷款基准利率的四倍计算）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费25元，由无锡市南长区高朋满座棋牌室负担22元，陈伟敏负担3元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。
审判员 马英峰
二〇一五年四月十三日
书记员 杨 阳
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担�续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定�其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。