江苏省沭阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1322民初11756号
原告：谢征征（反诉被告），男，1984年2月8日出生，汉族，山东省临沭县人，住山东省临沭县，现住沭阳县。
委托诉讼代理人：杨友弟，江苏雅凯律师事务所律师。
委托诉讼代理人：宋广圣，江苏雅凯律师事务所律师。
被告：张见（反诉原告），男，1987年8月13日出生，汉族，江苏省沭阳县人，住江苏省沭阳县。
委托诉讼代理人：魏冬梅，江苏序阳律师事务所律师。
原告谢征征诉被告张见装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，于2016年9月7日进行了听证，原告及其委托诉讼代理人杨友弟、宋广圣、被告委托诉讼代理人魏冬梅参加了听证，后依法适用普通程序，于2016年12月12日、2017年5月5日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人杨友弟、被告委托诉讼代理人魏冬梅两次庭审均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：判令被告给付原告装修款152379.5元及利息（自2016年8月8日起，按银行同期贷款利率计算至付清款之日止）。事实与理由：原、被告于2016年2月21日签订装饰装修合同，约定由原告为被告承租的门面房进行装修，工程款预算为110000元，施工过程中，被告又要求原告增加、修改装修项目，原告如约履行了合同义务和增加的工程装修项目，工程款总价款最终为192379.5元。该工程已完工并交付给被告，但被告却未完全履行付款义务，尚欠工程款152379.5元未付。
被告张见辩称：原、被告签订装修合同属实，但被告已支付原告装修款80000元，尚欠30000元未付。对原告主张的后增加的装修款不予认可，如原告存在增加、变更装修项目，也未经被告同意，被告不应对该部分承担付款责任。
被告张见于诉讼中提起反诉，要求原告给付被告损失44000元。事实与理由：原告在为被告装修过程中，擅自变更施工图纸，导致工期延长12天才交付。在原告延期交付期间，被告产生人员工资、房租、水电费等损失共计36000元，且原告的装修存在多处问题，原告却拒绝维修，被告只好自己另行找人维修，花费维修费8000元。
原告谢征征针对被告的反诉辩称：因在装修过程中，被告增加了装修项目，且对部分装修项目进行了变更，导致工期延长，工期延长也经过被告的同意，该部分损失不应由原告负担，请求驳回被告的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2016年2月21日，原告谢征征与被告张见签订《装饰装修工程施工合同》，约定被告将其“阿妈味道”饭店发包给原告装修，装修方式为包工包料，工程施工面积400平方米，工程预算造价为110000元，开工日期为2016年2月25日，工期为30天，并约定合同签订后，如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商签订书面《装饰装修工程变更单》，同时调整费用、付款日期、方式及工期。合同还约定了原、被告双方在装饰装修过程中的其他权利与义务。装修过程中，原、被告双方经协商，对部分装修项目进行了变更，其中包括拆除二楼原有的卫生间，在二楼新建卫生间，增加了一楼厨房内的部分装修项目。施工过程中，被告向原告支付了80000元工程款，原告因向被告索要工程款发生纠纷，诉至本院，请求处理。诉讼过程中，被告又对其“阿妈味道”饭店重新进行了装修，且其陈述“把以前谢征征装修的大概95%都扒掉了”。
另查明，被告张见于诉讼过程中向本院申请撤回反诉。
本院认为，债务应当清偿。原告与被签订了装饰装修合同，原告也进行了施工，且也将装修成果交付被告，被告依法应向原告支付装修款。关于双方争议的装修款的数额，通过原告在庭审中提供的与被告等人在进行装修结算时的现场录音内容看，被告在录音中陈述“厨房我承认”、“厨房间9000块钱我一分钱不会差”、卫生间“就是地方挪了一下”、“对我，我洗手间我照给钱，我没赖过”、“还有卫生间、厨房间，就这两点真正改的”，可以证实在装修过程中双方经协商对相关项目进行了变更及增加。关于厨房部分增加的费用，因原告妻子在与被告装修结算时在录音中称“那厨房间9000块钱你不能不给吧”，被告在录音中对该部分费用予以认可，故本院认定厨房部分增加费用为9000元。关于卫生间部分费用，因被告在诉讼过程且是在原告申请对装修工程造价进行鉴定后对其饭店进行了重新装修，亦未保全相关证据，致该部分费用无法鉴定，故对该增加部分费用，本院以原告提供的决算表上的数额为准，即为24819.5元。扣除原报价表上卫生间装修费用（因拆除而未装修）8670元后，本院认定涉案“阿妈味道”饭店总装修费用为135149.5元（110000+9000+24819.5-8670）。关于被告已支付的装修款数额，原告主张为40000元，被告辩解已付80000元，从原告庭审中提供的其妻子黄楚楚与被告等人在进行装修结算时的现场录音来看，原告妻子黄楚楚在录音中称“这样吧，张建，按你原来设计现在还差30000”、“你那30000，厨房间9000，你能再给多少钱”等内容，可以看出被告张见已付装修款为80000元，且黄楚楚的上述陈述内容是在原告本人及原告的装修工人在场的情况下所作，原告本人现场对此未作否认，故本院认定被告张见已支付的装修款数额为80000元。综上，被告张见现欠原告的装修款数额为55149.5元。对原告诉讼请求中原该部分款项及利息的主张，本院依法予以支持。原告诉讼请求中的其他部分请求，本院依法不予支持。被告张见于诉讼过程中撤回反诉，不违反法律规定，本院予以准许。调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十五条之规定，判决如下：
一、被告张见于本判决生效后十日内给付原告谢征征装修款55149.5元及利息（自2016年8月8日起，按银行同期贷款利率计算至付清款之日止）；
二、驳回原告谢征征的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3348元（原告预交1674元），由被告张见负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院（户名：宿迁市财政局国库处，帐号：46×××80，开户行：中国农业银行宿城支行，征收单位为宿迁市中级人民法院），同时向该院预交上诉案件受理费3348元。
审 判 长 李军辉
人民陪审员 张苏淮
人民陪审员 陈儒建
二〇一七年五月九日
书 记 员 马艳秀
附录法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
第6页/共6页