河北省昌黎县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0322民初1036号
原告张治国，男，1976年12月26日出生，汉族，农民，现住卢龙县。
委托代理人王超，河北秦法律师事务所律师。
被告秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司，所在地昌黎县昌黎镇汀泗涧村五峰山路157号，组织机构代码77134992-1。
法定代表人李建军，该公司董事长。
委托代理人李爱静，河北碣阳事务所律师。
原告张治国与被告秦皇岛秉翰房地产开发有限责任公司（以下简称秉翰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年3月29日立案受理后，依法由审判员齐俊春适用简易程序，于2016年5月13日和5月26日两次公开开庭进行了审理，原告张治国委托代理人王超、被告秉翰公司委托代理人李爱静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张治国诉称，2011年11月23日，我与被告签订《商品房买卖合同》。该合同约定，原告购买被告开发的金泽雅园岳澜庭10-2-401房屋一套，总购房款为502959元（含下房款48517元）。约定商品房交付日期为2012年12月30日。直至2015年3月29日才向原告交付房屋，但被告一直未向原告出示任何房屋符合交付条件的综合验收证明材料。
原告于2011年11月向被告交付了办理房屋权属证所需要的公共维修基金、契税等各种按照被告要求原告应提供的费用和材料。被告逾期办理原告所购房屋的登记证书，应承担违约责任。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条的规定及双方的约定被告应向原告支付逾期办理房屋权属登记违�金。
原、被告间签订商品房买卖合同是被告提供的格式条款，其中多项内容是被告强加给原告的，限制和损害了原告的权利，属于免除被告的责任、排除原告的主要权利的条款，且对于原告的疑问未给予解释说明，依法属于应当予以撤销的情形，原告诉至法院要求被告给付延期交房违约金41145.4元，返还原告交付的契税15574元，给付包括消防、质量、环评、绿化等各项房屋符合交付条件的综合验收证明材料，给付至起诉日的逾期办理房屋权属登记违约金18483元，撤销双方签订的商品房买卖合同第八条第二款第二项、第十四条第二款第一项、第十五条第三项并承担本案诉讼费。
被告秉翰公司辩称，一、原告所诉我司逾期交房构成违约与事实不符，我司不属于逾期交付房屋，未构成违约。事实和理由是：
2011年11月23日，我司与原告签订《商�房买卖合同》（以下称合同），约定买受人（原告）购买金泽雅园小区岳澜庭10栋2单元401号楼房，出卖人（我司）应当在2012年12月30日前，将具备经综合验收合格的商品房交付买受人使用，但如遇国家法律和地方性法规变化或出卖人为配合政府行为而导致的延误，出卖人可据实予以延期（合同第八条）。按当时的交易习惯，原告向我司交付了购房款及其委托我司代缴的契税等。
金泽雅园项目于2011年开工建设，其中，岳澜庭10栋楼于2011年8月26日开工建设，建设期间，我司及时向相关政府部门缴纳了相关配套费用。按照我县城市设计，政府建设东山路过程中，将污水管网及供热管网等地下管网一并接入东山路，覆盖汀泗涧城中村改造项目金泽雅园小区等。但政府修建的与金泽雅园小区配套的东山路供热管网、污水管网、供水管网等地下管网工程以及东山路工程，直至2014年11月底才完工，导致为配合政府修建地下管网工程、道路等政府行为，我司开发建设的岳澜庭12栋楼于2012年8月23日竣工验收合格，直至2015年6月政府对商品房的联合验收才完成。依据合同约定交付房屋期限据实予以延期，为减少损失，解决买受人急于用房需求，我司投资数百万元，于2013年春，为金泽雅园小区所建楼房接了临时用电和用水供业主使用，直至政府有关部门将正式水电接好投入使用为止。2013年7月，岳澜庭10栋楼房已具备入住条件。随后，自2013年8月起，我司采取电话通知和在小区张贴书面交房通知的方式，多次通知原告等所有买受人办理交房手续，但是，原告一直拖延，于2015年3月29日，才办理了交房手续。自2013年8月至2016年4月，岳澜庭楼房买受人陆续办理交房手续，接收房屋，原告购买的房屋所在的岳澜庭10号楼共计59户，已办理交房手续55户，买受人最早办理交房手续的时间是2013年8月29日。
可见，我司未能于2012年12月30日前交付房屋，并非我司违约造成的，而是为配合政府相关部门建设与金泽雅园小区相关配套的地下管网、道路路等工程的政府行为，所导致我司所开发的岳澜庭12栋楼房交付延误，依据合同第八条约定，我司可以将交付房屋的期限据实予以延期至综合验收完成之日，并且，在延期情形结束前，我司已与原告办理了房屋交接。因此，我司于2013年8月交付房屋、原告于2015年3月29日办理交房手续，均不属于我司逾期交房，并不构成违约。（上述事实已由生效的（2005）昌民初字第2661、2662、2663号民事判决书予以认定）。
二、原告诉请要求按已付房价款每日万分之一的标准支付延期交房违约金41145.4元，缺乏事实和法律依据，依法不应支持。因为：
1、我司是为配�政府行为据实予以延期交房，并不存在逾期交付房屋的事实，无论是自2013年8月多次以电话通知方式通知原告等买受人交付房屋，还是原告迟延办理交房手续，2015年3月29日原告接收房屋，我司均不属于逾期交房，均不构成违约，不应承担逾期交房违约金。原告请求支付逾期交房违约金没有事实根据。
2、自2013年7月通知原告等买受人已具备交付房屋条件，但原告迟延办理交房手续，我司均不属于逾期交房，不构成违约，原告主张的损失应自行承担。
3、退一步讲，假如按原告所诉应在2012年12月30日前交房而未交付，构成逾期交房违约的话，那么，2016年原告才起诉也已超过了法定诉讼时效。何况，我司只是按合同约定据实延期交房，根本不存在逾期交房，不构成违约。
三、依据合同第十一条约定，我司只需在办理房屋交接时向原告“出示�合同第八条规定的证明文件，而不是“给付”原告诉请的消防、质量、环评、绿化等各项房屋符合交付条件的验收证明材料，故此，原告的此项请求不应支持。
四、原告向我公司交付的契税，是原告办理商品房买卖确权事宜委托我公司代为交付的，这是按当时的商业惯例进行的，原告交付契税款的行为证明其当时是认可委托我公司代办房产登记手续的，因此不存在原告所说的无权代收的情况，并非我公司随意收取。
五2015年6月联合验收完毕，房产登记部门为我司核发岳澜庭10栋房屋所有权证，随后，我司将权属登记需由出卖人提供的资料已备齐，开始根据买受人提交的材料，一直在分批次办理金泽雅园小区岳澜庭10栋的已售商品房权属登记。原告提交办理权属登记的材料后，我司报房产登记部门审批予以确权登记发证，2015年7月4日核发房屋所有�证。显然原告取得房屋权属证书，并非出于我司的原因。况且，假如出于我司原因迟延取得权属证书的话，依据双方所签合同第十五条的特殊约定，依法我司也不应承担支付违约金的责任。
六、对于原告当庭增加合同部分条款违反《合同法》及其司法解释关于格式条款的规定为由，要求撤销双方所签合同部分条款的诉讼请求，我司认为依法应予以驳回。因为：
首先，原告提起本案诉讼的案由是商品房销售合同纠纷，请求因未按合同履行合同违约的给付之诉，而原告增加的诉讼请求是撤销合同之诉，确认之诉、撤销之诉、给付之诉不是同一案由，不应合并审理。其次，自2011年11月合同签订至原告提出此项诉讼请求已超过法定诉讼时效。再次，原告所增加诉讼请求中的诉讼主张缺乏事实根据，且理据不足，依法不应支持。
原告张治国为�持其主张提交如下证据：
1、2011年11月23日原、被告双方签订的《商品房买卖合同》一份。主要记载了出卖人为秉翰公司，买受人为张治国，买受人购买的商品房为预售商品房，商品房预售许可证号为(昌建综开)预售字(2011)第025号。买受人所购商品房为金泽雅园小区岳澜庭第10栋2单元401号房，商品房合同约定建筑面积123.82平方米，商品房总价款为人民币502959元(含下房)。该合同第八条交付期限记载：出卖人应当在2012年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经分期综合验收合格并符合合同约定的商品房交付买受人使用。如遇下列特殊原因：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、遭遇国家法律和地方法规变化或出卖人为配合政府行为而导致的延误，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。第九条出卖人逾期交房的违约责任记载，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)。(1)按逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行。(2)逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已交付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2、张治国个人�房按揭贷款借款借据复印件一份。
3、张治国取暖费、房屋交易费、物业费等收据一组。
4、契税和公共维修基金票据一份；对方在签订合同是要求我方缴纳契税，不是我委托，而是对方要求缴纳的。
被告经对上述证据质证，发表如下质证意见：
对证据1真实性无异议，但对逾期交房和办理房产证违约金有异议。对证据2无异议，对证据3、4真实性无异议。
被告秉翰公司为支持其抗辩主张提交如下证据：
1、《商品房买卖合同》一份，内容同原告证据1。用以证明被告不属于逾期交房、逾期办理房屋权属证书，被告均不构成违约，不应承担逾期交房违约金和逾期办理房屋权属证书违约金。
2、河北建设工程竣工验收报告，用以证明于2012年8月21日竣工，于2012年8月23日主体竣工验收合格。
3、岳�庭10栋楼交付房屋买受人领取钥匙登记表及业主入住登记表，用以证明该栋楼最早交付房屋领取钥匙时间以及已经交付房屋的情况，证实自2013年8月被告就开始交付房屋的事实，买受人已经开始接收房屋办理交房手续，但原告迟延办理交房手续、未及时领取钥匙的事实。
4、昌黎县城乡建设局的证明一份和昌黎县县城建设工作领导小组出具的情况说明一份，主要记载了政府在建设东山路过程中将污水管网、供热管网等地下管网一并接入东山路，该工程覆盖汀泗涧城中村改造项目金泽雅园小区等。该地下管网工程以及东山路工程于2014年11月底完工。用以证明被告是为配合政府行为而导致的交房期限予以延期，被告交付房屋期限可据实予以延期至2014年11月底之后，被告不构成违约。
5、昌黎县公安消防大队建设工程验收意见书一份、昌黎县城乡规划局关于金泽雅园岳澜庭小区现场踏勘规划验收意见一份、昌黎县公安消防大队岳澜庭小区项目竣工验收的意见一份、昌黎县人民防空办公室关于金泽雅园岳澜庭工程项目的验收意见一份、昌黎县气象局金泽雅园岳澜庭项目联合验收意见一份、昌黎县环境保护局关于金泽雅园项目（岳澜庭小区、金泽公寓A座、B座）联合验收的反馈意见一份、昌黎县城乡建设局关于岳澜庭项目竣工验收备案的意见一份、昌黎县人民政府政务服务中心金泽岳澜庭项目联合竣工验收意见一份，用以证明2015年6月金泽雅园岳澜庭项目联合竣工验收完成。证明被告是配合政府行为予以延期交房，被告交付房屋期限可据实予以延期至联合验收合格日。
6、（2005）昌民初字第2661、2662、2663号民事判决书各一份，证明被告是为配合政府行为而延误交房期限的事实，且该事实及上述证据已经由法�生效判决予以认定。
原告张治国经对上述证据质证，发表如下质证意见：
对证据1真实性无异议，证明目的不认可，对方提出来是红字表明，我们看不到，是用蓝字标明的。第8条、10条规定属于格式条款，按照法律规定，提供格式条款的一方，不仅要采用特别的标识，而且要按照对方的要求予以说明并承担举证责任。我们要求对方解释没有给解释和说明。对方也没有证据证明给我们解释了。这样的条款应该是无效的。第8、14、15条不认可。对证据2真实性、合法性不予认可，因为报告是由建设单位被告组织施工单位、设计单位、监理单位、进行内部的验收，这些单位就是与被告存在利益关系的单位，所以不予认可。关于证明主体验收合格，即使主体验收合格也不符合交房条件按照商品房销售管理办法规定，需要符合供水、电等交房条件，不等于可�居住。对证据3不能证明被告2013年7月就开始交付房屋了，即使业主真的入住了也不能说明符合住房条件，说原告领取钥匙不成立，与本案无关联性。对证据4真实性认可，不认可证明内容。不能证明政府要求金泽雅园配合政府行为，早就应该知道政府施工，被告在与原告签合同时还承诺如期，用自己拟定的格式条款欺骗原告。对证据5真实性无异议，证明目的有意见。反而证明被告到2015年5月18日才符合交房条件。对证据6真实性无异议，与本案无关联性。原告是在2013年5月20日签订的合同，被告同意2013年12月底交房，政府工程在该小区建设之前，明知交不了房，是欺诈行为。
经庭审质证，本院对以下证据作如下确认：
原告提交的证据及被告证据1形式、来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采纳。被告提交的证据2、3不能证明被告在2013年8月以书面的形式通知原告交付，本院不予采纳。被告提交的证据4、5能证明系政府行为导致被告迟延交付房屋，且原告对上述证据的真实性无异议，本院予以采纳。被告证据6与本案无关联，本院不予采纳。
综合以上诉讼证据的认证情况和当事人在庭审中的陈述，本院对本案的事实认定如下：
2011年11月23日原、被告双方签订的《商品房买卖合同》(内容详见原告证据1)一份，合同约定：原告以的人民币502959元总价款预购了被告开发建设的金泽雅园小区岳澜庭第10栋2单元401号房，被告于2012年12月30日前将经验收合格的上述房屋交付给原告。如果被告不按期交付房屋，逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已交付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。如遭遇国家法律和地方法规变化或出卖人为配合政府行为而导致的延误，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。
原告在规定的时间内将全部购房款502959元人民币交付给了被告。另查明，我县建设东山路过程中，将污水管网及供热管网等地下管网一并接入东山路，其中被告施工建设的金泽雅园小区岳澜庭小区地下管网工程包含在东山路工程中，该工程于2014年11月底完工。
本院认为，原告张治国与被告秉翰公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。原告按约定履行了交付房款义务，被告虽未按期交房，但因涉及城市建设的地下管网接入的工程建设，属于合同中约定的“出卖人为配合政府行为而导致的延误，出卖人可据实予以延期”的情形，不属于被告违反双方签订的《商品房买卖合同》的约定，故原告主张被告支付延期交房的违约金的诉讼请求本院不予支持。关于原告主张给付包括消防、质量、环评、绿化等各项房屋符合交付条件的综合验收证明材料的诉讼请求，被告并无办理房屋产权证书的责任，对原告的该项诉讼请求予以支持。关于原告主张给付逾期办理房屋权属登记违约金的诉讼请求，因原、被告双方签订的《商品房买卖合同》仅约定被告有义务在商品房交付使用后60日内将办理房屋权属登记所需的相关资料报产权登记机关备案，并未约定被告需要承担办理房屋权属证书的责任，故对原告的该项诉讼请求予以驳回。关于原告主张双方签订的�品房买卖合同第八条第二款第二项、第十四条第二款第一项、第十五条第三项均系格式条款应予以撤销的诉讼请求，原告所诉的上述条款并非统一印制，上述条款均采用了足以引起对方注意的特殊颜色字体予以标识，且不符合格式条款无效的情形，原告的该项主张不成立，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告张治国的其它诉讼请求。
案件受理费1680元，减半收取840元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省秦皇岛市中级人民法院。
审判员 齐 俊 春
二〇一六年六月二十八日
书记员 �顺玲