陕西省大荔县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）荔民初字第01347号
原告（反诉被告）大荔县某某有限责任公司，.
法定代表人贾某某，系该公司总经理。
委托代理人李福强，系陕西高得律师事务所律师。
被告（反诉原告）大荔县某某有限责任公司.
法定代表人周某某，系该公司经理。
委托代理人柴向荣，系陕西谏言律师事务所律师。
原告大荔县某某有限责任公司（以下简称某某公司）与被告大荔县某某有限责任公司（以下简称某某公司）装修装饰合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告某某公司法定代表人贾某某、委托代理人李福强，被告某某公司法定代表人周某某、委托代理人柴向荣到庭参加了诉讼，本案已审理终结。
原告（反诉被告）某某公司诉称，2013年3月20日原、被告经协商达成协议，被告承包了原告某某KTV装修工程，并签订书面合同。约定：工程总价款为405000元，工期为2013年3月20日至2013年5月31日，总天数为70天；施工期间被告包工包料，并由被告提供设计图纸和方案，同时约定违约责任。合同签订后原告审阅被告提供的图纸并同意按该图施工，合同履行期间双方协议2013年6月12日验工。验工中原告发现被告部分工程未按图纸施工，经双方多次协商未果。故原告提起诉讼：1、要求依法解除原被告签订的装修装饰合同。2、要求被告赔偿因违约装修而致原告重新装修的损失15万元。3、要求被告赔偿违约给原告造成的财产及营业损失10万元。4、由被告承担本案的诉讼费用。被告反诉要求原告支付工程款，该款应在工程验收合格后支付，现某某KTV在试营业中不代表验收，被告无权主张工程款10万元。
被告（反诉原告）某某公司辩称，原、被告在平等自愿的基础上签订了装饰合同，被告按照双方合同约定为原告经营的某某KTV进行装饰工程施工，被告按期向原告交工，经验收合格后投入使用。但原告一直拖欠被告装修工程款，现被告提起反诉要求1、原告支付工程装饰款10万元，剩余2万元的质保金在质保期2014年5月31日后足额支付；2、由原告承担反诉费。
原告为证明自己的诉讼主张，向本院提供如下证据：
1、某某工程公司装修合同、协议书、装修验工书，欲证明合同内容及验工日期。
2、设计方案集合（包含预算书），欲证明设计图纸对施工的要求，预算中对图纸改动的要求。
3、现场勘验录像，欲证明被告违约及存在的质量问题。
4、收据11张及保险收据1张，欲证明原告修复装修时的花费情况。
被告对原告提供的以上证据，发表如下质证意见：
对原告提供的第1、2组证据的真实性无异议，但不能证明被告违约，私自变动装修方案的事实；对第3组证据被告是按照图纸施工，不存在质量问题；第4组证据的形式要件不合法，且工程本就在保质期内原告并未提出质量问题，请他人修复不成立。
被告为证明自己的意见，向本院提供以下证据：
1、原被告之间签订的工程装饰合同，欲证明原被告之间的合同关系。
2、某某假日KTV装修改造预算书，欲证明被告是按照原告的变更要求设计后的预算进行施工。
3、施工日志，欲证明某某公司在施工过程中，应原告的特殊要求临时对施工项目、用料进行的变更。
4、证人苏怡人的证言，欲证明某某假日KTV装修改造预算书的真实性。
5、验工书，欲证明原告已于2013年6月12日验收合格试营业，被告并未违约。
原告对以上被告提供的证据，发表如下质证意见：
被告提供的第1、2组证据的真实性无异议，但对证明目的有异议，第3组证据没有记录人，也未有原告方签名，其真实性有异议，第4组证据证人未到庭，对证言的真实性有异议，第5组证据真实性无异议，但被告对验工内容理解错误。
本院对双方提供的某某工程公司装修合同、协议书、装修验工书的真实性予以认定。
经审理查明，2013年3月20日，原、被告经协商，由被告某某公司承包原告某某KTV装修工程，双方并签订合同一份，合同约定：（甲方）发包方为某某公司，（乙方）承包方为某某公司；工程开工日期为2013年3月20日，工程竣工日期为2013年5月31日；施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图；工程价款肆拾万零五千元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》；付款方式合同签订后，甲先支付总价款的30%，计125000元；木工收口，甲方支付总价款的40%，计160000元；交工后所有工程验收完，甲方支付总款的25%，计100000元，保修期一年内没问题，甲方支付总工程款的5%，计20000元，合同有甲乙双方签名盖章，同时被告向原告提供设计方案集合一本，该集合包含效果图、设计图、预算书、材料表。被告便履行合同进行装修，原告分期支付工程款285000元，2013年6月8日原告开始试营业。2013年6月9日原被告达成协议，约定因甲方（某某公司）周总不在，无法进行甲方对乙方（某某公司）装修完毕的验工，同时也为了不影响乙方其他方面的验收及检测，甲方现同意乙方继续试营业，继续试营业不代表甲方给乙方装修已验收合格，后续事宜甲乙双方继续按合同条款解决。2013年6月12日原被告书写《装修验工书》一份，载明“1、因其他原因，现经甲乙双方协商，2013年6月12日为乙方（某某公司）对甲方（某某公司）装修完工验收日。原合同除工程验收日期改动外，原合同条款均有效。…3、甲乙双方对装修有异议或发现问题部分可副页列明。”嗣后，原告因工程质量存在问题与被告发生争议，故诉至本院；审理中被告对未支付的装修费12万元提出反诉。
案件审理中，原告于2013年10月20日以被告装修工程存在质量问题委托人民法院进行司法鉴定，鉴定中原告拒绝交纳鉴定费用，撤回鉴定申请。
庭审中，原告将诉讼请求变更为：1、要求被告对违约装修部分重新按照图纸设计装修；2、由被告承担违约金10万元；3、由被告承担本案诉讼费。
本院认为，本案争议焦点为：1、合同附件是否属装修合同约定内容；2、重修部分是否应予支持；3、被告是否应支付违约金10万元；4、原告是否应支付装修款12万元。
本院认为：原、被告在平等自愿的基础上签订的装修合同，合法有效。被告某某装修公司针对签订的装修合同向原告提供设计方案集合一本，该集合由效果图、设计图、预算书、材料表组成，但该设计图与预算书中约定部分内容不一致，该预算书中更为明确的注明相关施工工艺说明，更具有实际操作性，被告在施工过程中个别工程虽未按照要求装修，但因该工程现已交付使用，施工地点为营业场所，重新装修的请求履行较为困难，不宜强制履行，故原告请求重做的请求本院不予支持；原告请求支付违约金一节，因其工程交付时间双方进行补充约定，原告对该部分损失也未提供相关证据，工程修复花费支出部分，原告提供条据的真实性无法认可，被告对此也提出异议，故违约金的请求本院不予支持；被告在履行完合同后，原告理应按照约定支付下剩工程款10万元，对被告提出的反诉请求本院予以支持；工程保修款2万元未到期限本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十条第（二）项之规定，判决如下：
1、驳回原告大荔县某某有限责任公司的诉讼请求。
二、原告大荔县某某有限责任公司自本判决生效之日起十日内支付被告大荔县某某有限责任公司工程款100000元。
三、驳回被告大荔县某某有限责任公司的其他诉讼求情。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。
案件本诉受理费5050元，反诉受理费1350元，由原告大荔县某某有限责任公司承担6000元，被告大荔县某某有限责任公司承400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于渭南市中级人民法院
审判长 郭 磊
审判员 冉同生
审判员 潘军华
二〇一四年三月二十四日
书记员 赵 斌