广东省肇庆市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤12民终1358号
上诉人（原审原告）：黎少波，男，1986年11月7日出生，汉族，住肇庆市高要区。
上诉人（原审原告）：黎亚尾，男，1963年3月1日出生，汉族，住肇庆市高要区。
上述上诉人的委托代理人：容志鹏，广东七星律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：高要市恒福房产发展有限公司，住所地:肇庆市高要区南岸府前大街十七号，组织机构代码77781303-5。
法定代表人：刘应中，该公司经理。
委托代理人：赵秀琴，该公司员工。
上诉人黎少波、黎亚尾因与上诉人高要市恒福房产发展有限公司（以下简称“高要恒福房产公司”）商品房销售合同纠纷一案，不服肇庆市高要区人民法院（2015）肇要法民二初字第190号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院审理查明：黎少波、黎亚尾于2013年10月30日与恒福房产公司签订了一份“商品房买卖合同”，向恒福房产公司购买位于高要区南岸镇塘路50号恒福新城的第B1幢8层802号房，该商品房套内面积为101.8平方米，单价每平方米4710.97元，总款为479577元。合同第八条约定商品房交付时间为2014年6月30日，合同约定商品房交付使用的条件为“该商品房经验收合格(指该商品房建设单位已经在当地建设行政主管部门办理了工程竣工验收备案手续)”，合同第九条约定了出卖人逾期交房的违约责任为：“（1）逾期不超过30日，按已交房款的万分之二计算违约金；（2）逾期交楼超过30日后，……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。”合同第十一条约定了商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方还在合同中约定了其他内容。
合同签订后，黎少波、黎亚尾向恒福房产公司支付了购房款479577元，但恒福房产公司一直没有如期交付房屋给黎少波、黎亚尾。恒福房产公司于2014年9月1日以通知形式将交楼时间延至2014年10月31日，并承诺免除业主一年的物业管理费作补偿业主，黎亚尾在该通知上签名同意更改交楼时间。高要市建筑工程竣工验收备案管理组于2014年12月30日为恒福新城第B1幢办理了竣工验收备案手续并出具了“竣工验收备案表”给恒福房产公司。恒福房产公司没有举证证明商品房办理了竣工验收备案手续后通知了业主收楼，黎少波、黎亚尾于2015年1月30日与恒福房产公司办理了房屋交付使用的手续。
黎少波、黎亚尾起诉请求判令：1、高要恒福房产公司支付违约金68688元（计算标准为每天按已交付房款的万分之三从2014年7月1日起暂计算至2015年10月20日），之后的违约金计算到商品房竣工验收合格、符合法律规定及合同约定的交楼条件并实际交付使用之日止；2、由高要恒福房产公司承担诉讼费。
原审法院审理认为：黎少波、黎亚尾与恒福房产公司签订的“商品房买卖合同”，是双方的真实意思表示，没有违反法律规定，合法有效，该院予以确认，双方应按合同约定履行权利义务。签订“商品房买卖合同”后，恒福房产公司与黎少波、黎亚尾另行约定在2014年10月31日交付商品房，应视为是对交楼时间的重新约定，符合法律规定，该院予以确认。恒福房产公司认为双方重新约定了交楼时间为2014年10月31日，该日期应为实际交楼时间的答辩意见，由于2014年10月31日该商品房尚未验收合格，不达到实际交付商品房的条件，故对恒福房产公司认为该日期为实际交楼日的答辩意见，该院不予采纳。由于双方重新约定了交楼时间，黎少波、黎亚尾请求恒福房产公司支付自合同约定交付商品房的日期起至双方重新约定的交楼时间段内的违约金，该院不予支持。但恒福房产公司在双方重新约定了交楼时间后，没有在该期间内交付商品房给黎少波、黎亚尾，构成违约，其应承担逾期交付商品房的违约责任。黎少波、黎亚尾要求恒福房产公司承担未按照合同约定期间交付验收合格的商品房的违约责任的诉讼请求，符合合同约定，该院予以支持。恒福房产公司于2014年12月30日办理该商品房的工程竣工验收备案手续，但在收到“竣工验收备案表”后没有通知黎少波、黎亚尾收楼，应视其未按合同约定交付验收合格的商品房给黎少波、黎亚尾。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”的规定，恒福房产公司应承担不能交付商品房的违约责任。为此，自双方约定交付商品房之日起至黎少波、黎亚尾实际接收商品房的前一日（2014年11月1日起至2015年1月29日止），恒福房产公司每日支付房价款的万分之三的违约金给黎少波、黎亚尾。经结算，上述违约金合共为12948.58元（479577元×90天×日万分之三=12948.58元）。恒福房产公司抗辩认为没有违约、违约金过高要求调整，要求驳回原告的诉讼请求的辩解意见，不符合事实和合同的约定，该院不予以支持和采纳。
为此，依照《中华人民共和国合同法》第三条、第八条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决：
高要市恒福房产发展有限公司自该判决发生法律效力之日起10日内支付逾期交付商品房的违约金12948.58元给黎少波、黎亚尾。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费759元，黎少波、黎亚尾负担635元，高要市恒福房产发展有限公司负担124元。
上诉人高要恒福房产公司不服原审判决，向本院提起上诉称：原审认定事实不清、证据不足。理由如下：1、2014年9月1日，高要恒福房产公司与黎少波、黎亚尾在书面《通知》上确认延期交楼的违约补偿，并己作出变更日及履行，但对于再次延期交楼的违约方式双方未约定，但原审对此并没有作出审查及认定。2、双方以书面《通知》方式对交楼时间作出约定，即高要恒福房产公司已履行收楼的书面通知义务，但黎少波、黎亚尾在该《通知》确定的期限内拒不履行收楼义务，亦没有提出异议，但原审没有作出审查认定。3、经过一审诉讼，黎少波、黎亚尾明知具备收楼条件仍然拒不收楼也不要求高要恒福房产公司交楼，且至今未能提供证据证实高要恒福房产公司拒绝交楼，但原审未作出审查及认定。原审实体处理及适用法律错误。请求：1、撤销原审判决，驳回黎少波、黎亚尾的诉讼请求（不服部份为12948.58元）；2、一、二审诉讼费用由黎少波、黎亚尾负担。
上诉人高要恒福房产公司除一审提交的证据外，二审期间没有提交其他新的证据。
上诉人黎少波、黎亚尾不服原审判决，向本院提起上诉称：一审认定事实不清、适用法律错误。理由如下：一、高要恒福房产公司至今未按法定及合同约定，将符合条件的商品房交付给黎少波、黎亚尾，应承担相应的逾期交房违约责任。1、案涉商品房至今仍属违章建筑，尚未取得《竣工验收备案表》。根据《建筑法》第六十一条第二款规定：“建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”、《房地产管理法》第二十七条规定：“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”、《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”、《商品房销售管理办法》第四十条规定：“房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格的或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。”、《建设工程质量管理条例》第五十八条规定：“违反本规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。”。黎少波、黎亚尾与高要恒福房产公司在《商品房买卖合同》第八条、第十条约定：“出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划设计，商品房必须办理了工程竣工验收各案手续才能交付使用”。因此，涉案商品房至今未符合交房条件。2、案涉商品房至今未开通永久用电，不能满足黎少波、黎亚尾基本生活要求。商品房买卖合同第十四条约定，供水、供电在出卖人将该商品房交付买受人时须达到使用条件。《供电营业规则》第十二条规定：“对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理”。由此可知，所谓临时用电是供电个业按用电期限分类区别于正式供电的一种供电方式，其不能用作居民的日常生活用电。但至今，涉案商品房尚未开通永久用电，而是使用施工临时电，致使电压不稳定，经常出现断电，电梯、电器忽然间停止运转，存在严重安全隐患，且严重影响电器的使用寿命，是不能满足黎少波、黎亚尾基本生活要求的。3、案涉商品房至今未安装有线电视，门前出入道路未实现硬底化，也未开通消防通道。《房地产管理法》第二十七第的规定：“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范”,同时案涉《商品房买卖合同》第十四条约定：有线电视必须达到能申请开通使用。但至今，涉案商品房还未办理有线电视的安装，门前出入道路未实现硬底化。案涉商品房也未开通消防通道，消防车不能进入小区内花园平台，存在严重消防安全隐患。二、黎少波、黎亚尾签领钥匙的行为，不能认为是对房屋交付条件的变更。案涉《商品房买卖合同》是双方民事法律行为，在债务人实施给付时，债权人应积极配合受领给付，但如债务人是部分履行且该部分履行损害债权人利益的，则债权人有权拒绝接受该履行。如我国《合同法》第七十二条：“债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外”，因此在合同履行过程中，债权人拒绝部分履行要受到法律的限制，但债权人接受部分履行则是完全可以的。但本案黎少波、黎亚尾接收商品房钥匙的行为，并不能视为双方对房屋交付条件进行了变更。因为黎少波、黎亚尾选择接收，其并没有放弃追究高要恒福房产公司履行不符合合同约定的违约责任。而且根据《合同法》第七十七条关于“当事人协商一致，可以变更合同”的规定，只有双方协商一致才能变更协议。但本案黎少波、黎亚尾并未作出变更房屋交付条件的意思表示。因此，双方并未对房屋交付条件进行协商，因而房屋交付条件并未变更。此外，法律法规明确规定商品房交付使用的最基本条件是经竣工验收合格，该基本交付条件由国家通过立法予以强制干预，如果当事人协商约定的交付条件低于标准，则该约定因排除适用法律强制性规范而无效。所以，黎少波、黎亚尾接收商品房钥匙的行为，并不能视为双方对房屋交付条件进行变更。另外，案涉《商品房买卖合同》第十一条明确约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示木合同第八条规定的证明文件，并签房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和（（住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”，但高要恒福房产公司至今也未按照合同约定与黎少波、黎亚尾办理房屋交付手续。因此，一审认为“己经交付了房屋，双方已经完成了房屋的交接手续，与案涉商品楼是否符合交楼条件无关”是错误的。三、本案逾期交楼违约金应按合同约定的每天万分之三的利率计算到商品房符合法律规定及合同约定的交楼条件之日止。根据《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”，本案中，黎少波、黎亚尾与高要恒福房产公司在《商品房买卖合同》第八条明确约定，高要恒福房产公司应于2014年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备经验收合格并在当地建设行政主管部门办理了工程竣工验收备案手续并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。从该条约定看，验收合格、办理竣工验收备案手续、符合法律规定及合同约定、实际交付使用这几个条件是衡量高要恒福房产公司是否已经履行了交房义务的标准，但商品房至今不符合以上条件，应属高要恒福房产公司违约。根据《合同法》第一百五十五条规定：“出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照合同法第一百一十一条的规定耍求承担违约责任”，《合同法》第一百一十一条规定：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任”，本案中，高要恒福房产公司应按照合同约定承担违约责任，一审判决按万分之二计算是错误的。请求：1、撤销一审判决，改判高要恒福房产公司向黎少波、黎亚尾支付从2014年11月1日至商品房符合法定及合同约定的交楼条件之日止以已交的购房款479577元按合同约定的每天万分之三的利率计算逾期交楼违约金给黎少波、黎亚尾。2、一、二审全部诉讼费用由高要恒福房产公司承担。
上诉人黎少波、黎亚尾除一审提供的证据外，还提供了以下证据：肇庆市高要区住房和城乡建设局于2016年1月27日出具的《恒福新城业主投诉相关问题的协处情况的回复》，证明案涉商品房至今未具备交楼条件，认为案涉商品房属于违章建筑及在使用临时用电。
对上述证据高要恒福房产公司质证称：对该证据的真实性有异议、合法性没有异议，但该证据未在举证期限内提交，不符合相关规定，同时该证据未对案涉商品房作出调处或说明，而黎少波、黎亚尾收楼的行为是对案涉商口房符合约定的认可。
上诉人高要恒福房产公司对黎少波、黎亚尾的上诉辩称：双方在履行合同义务过程中对延期交楼的违约处理方式已作出变更，原合同约定的延期交楼违约处理条款不再履行；对于双方重新约定的交楼时间后再次出现延期，双方未作出新的约定，黎少波、黎亚尾要求仍按原合同约定的方式计算违约金无事实依据；对于违约时间的计算问题，即使恒福公司存在违约行为，其违约时间最迟应计至《竣工验收备案表》中记载的时间，而不应以黎少波、黎亚尾实际收楼日为计算时间。
上诉人黎少波、黎亚尾对高要恒福房产公司的上诉辩称：具体意见张黎少波、黎亚尾上诉状为准。
本院二审确认原审判决认定的事实。另查明：二审中，高要恒福房产公司确认同意原审计算案涉商品房违约金的起算时间。案涉《商品房买卖合同》附件四（补充协议）第二条第三款约定：“买卖合同第九条约定'出卖人逾期交房的违约责任'是指除买卖合同第八条规定的特殊情况外，如出卖人超过本合同规定的期限且如出卖人因其他原因在经书面告知买受人的延长交楼期届满前仍未将达到买卖合同第八条约定的交付条件的商品房交付给买受人使用”。双方签订的《商品房买卖合同》第十一条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出事证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
经调解，双方未能达成一致意见。
本院认为：本案是商品房销售合同纠纷。综合双方的上诉请求和查明的事实，二审争议的焦点是：1、案涉商品房交付时间和条件如何确定的问题；2、原审认定的违约金是否当的问题。
关于案涉商品房交付时间和条件如何确定的问题。首先，双方签订《商品房买卖合同》约定于2014年6月30日前交付商品房，但高要恒福房产公司向黎少波、黎亚尾发出因天气原因而将交楼时间顺延至2014年10月31日前的书面《通知》，黎少波、黎亚尾亦在该《通知》上明确表示同意签名，故应视为双方对交楼时间的重新约定，即高要恒福房产公司应于2014年10月31日前交付商品房给黎少波、黎亚尾。其次，从《通知》的文义上看，双方的真实意思表示应为业主同意交楼时间由2014年6月30日前顺延至2014年10月31日前，而高要恒福房产公司则对同意顺延交楼时间的业主免除一年物业管理费补为补偿，故高要恒福房产公司免除物业管理费应视为对业主同意顺延至2014年10月31日前交楼的补偿，并非是对2014年10月31日后逾期交楼的违约责任的处理。再次，案涉《商品房买卖合同》附件四（补充协议）第二条第三款约定：“买卖合同第九条约定'出卖人逾期交房的违约责任'是指除买卖合同第八条规定的特殊情况外，如出卖人超过本合同规定的期限且如出卖人因其他原因在经书面告知买受人的延长交楼期届满前仍未将达到买卖合同第八条约定的交付条件的商品房交付给买受人使用”，高要恒福房产公司发出《通知》顺延至2014年10月31日前交楼，但交楼条件仍需要符合《商品房买卖合同》第八条约定的交付条件。综上，原审认定交楼时间顺延至2014年10月31日前、高要恒福房产公司于2014年10月31日后仍未达到合同约定的交付条件，并无不当，本院予以维持。高要恒福房产公司主张延期违约金已抵扣物业费处理以及交楼违约金条款已作变更，理据不足，本院不予支持。
关于原审认定的违约金是否恰当的问题。第一，黎少波、黎亚尾认为案涉商品房不符合交付条件，但在办理交接手续时没有拒收房屋，根据案涉合同第十一条的约定，应视为黎少波、黎亚尾认可房屋具备交付条件，故案涉商品房的实际交付以双方实际办理交接手续时为准。第二，案涉合同第九条对逾期交楼未超过30天或超过30天的违约金均约定计算至商品房实际交付之日止，故案涉逾期交楼违约金应计算至黎少波、黎亚尾接收商品房之日止。因此，原审判令高要恒福房产公司向黎少波、黎亚尾支付违约金并计算至黎少波、黎亚尾接收商品房之日止，并无不妥，本院予以维持。黎少波、黎亚尾接受房屋后又以房屋不具备交付条件为由向高要恒福房产公司主张从2014年11月1日至商品房符合法定及合同约定交楼条件之日的逾期交楼违约金，理据不足，本院不予支持。
至于黎少波、黎亚尾主张案涉商品房属于违章建筑、出入道路尚未实理硬底化、尚未开通消防通道等问题，因黎少波、黎亚尾在一审中的起诉请求是要求高要恒福房产公司承担逾期交楼的违约责任，上述主张不属于本案审查和处理范围，故本院不予以审查和处理，黎少波、黎亚尾可另循法律途径解决。
综上所述，原审判决程序合法，实体处理恰当，应予维持。上诉人高要恒福房产公司、黎少波、黎亚尾的上诉请求均理据不足，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费883元，由上诉人高要市恒福房产发展有限公司负担124元，上诉人黎少波、黎亚尾负担759元。
本判决为终审判决。
审 判 长 谢肇雄
审 判 员 孔日新
代理审判员 覃争义
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 李少锋