新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）新23民终61号
上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆其亚铝电有限公司，住所地：新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧。
法定代表人：黄洪，该公司董事长。
委托诉讼代理人：官伟，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：胡丹丹，女，该公司员工。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：平高集团有限公司，住所地：河南省平顶山市南环东路22号。
法定代表人：任伟理，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：侯国照，男，汉族，该公司员工。
上诉人新疆其亚铝电有限公司因与被上诉人平高集团有限公司承揽合同纠纷一案,不服新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院（2017）新2327民初2182号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月8日立案后,依法组成合议庭，于2018年1月22日公开开庭进行了审理。上诉人新疆其亚铝电有限公司的委托诉讼代理人官伟、胡丹丹、被上诉人平高集团有限公司的委托诉讼代理人侯国照到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新疆其亚铝电有限公司上诉请求:1、维持原审判决第一项，改判支持上诉人的原审反诉请求。事实与理由：1、一审法院认定被上诉人延期交货是由于上诉人技术确认联络单确认时间延迟，导致被上诉人不能及时投入生产，认定错误。上诉人与被上诉人于2015年7月14日签订了合同，被上诉人第一次发给上诉人技术确认联络单的时间为2017年7月23日，第二次技术确联络单时间为2017年8月6日，是由于被上诉人发送给上诉人的技术联络确认单有延误，才导致图纸确认时间延迟，图纸确认时间是由被上诉人控制，被上诉人延迟交货的原因系其自身造成的，与上诉人无关。2、一审法院将上诉人发给被上诉人的催告函认定为双方变更了合同约定的交货期限，其认定错误，催告函的目的是催促被上诉人尽快交货的函告，并非对交货期限的变更。故被上诉人应当按合同约定支付违约金。
平高集团有限公司辩称，一、上诉人认为”一审法院认定被上诉人延期交货的原因是由于上诉人技术确认联络单确认时间延迟，导致被上诉人不能及时生产，其认定错误”，该说法与一审法院认定事实不符，上诉人故意曲解法院认定的事实。二、上诉人认为”一审法院将上诉人发给被上诉人的催告函认定为双方变更了合同约定的交货期限，其认定错误”，该说法错误。上诉人签订合同和签订技术确认联络单时，已知开关柜的生产周期为45天。而且本合同性质为承揽合同，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助义务，定作人不履行协作义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限，定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。上诉人发送给被上诉人的催告函要求不是上诉人10月25日前交货完毕，其要求的时间明显少于定作人履行定作任务所需要的时间。请求本案驳回上诉，维持原判。
平高集团有限公司向一审法院起诉请求：1、新疆其亚铝电有限公司偿还所欠原告货款132万元；2、本案诉讼费16680元由被告承担。
新疆其亚铝电有限公司向一审法院提出反诉请求：1、平高集团有限公司支付违约金1153112.64元；2、平高集团有限公司承担本案全部诉讼费用。
一审法院认定事实：2015年7月原告平高集团有限公司与被告新疆其亚铝电有限公司签订《高低压开关柜购销合同》一份（合同编号XD111B150714104），合同金额232万元。合同约定付款方式为：全部设备交货完毕并对设备外观及供货范围等验收合格后一月内，支付合同总价30%的到货款；全部设备正常运行三个月后，支付合同总价30%的运行款；全部设备正常运行六个月后次月内，支付合同总价30%的运行款；合同总金额10%的质保金，在全部设备正常运行1年后的次月内支付。双方签订合同，原告按合同约定的型号规格和数量将货物运抵被告指定的目的地交货。被告先后给原告付款100万元，尚欠原告132万元未付，对欠付132万元货款被告认可，同时被告提出反诉，要求原告支付延迟交货的违约金1153112元，反诉被告对延迟交货的事实认可，但对造成延迟交货的原因是双方造成的，对延迟交货被告也是认可的，被告也存在延迟付款的事实。
一审法院认为，原、被告签订高低压开关柜《买卖合同》实则为高低压开关柜《承揽合同》，所谓的承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。合同是双方真实意思的表示，是有效合同，受法律保护，合同双方均应按照合同约定全面履行自己的义务，本案中合同约定的交货时间为2015年8月25日，而实际履行的时间为2015年9月25日、2015年11月15日、2015年11月22日、2015年11月23日，均超过了合同约定的履行时间，原告给被告出具的技术确认联络单，其中有四张被告的签字确认均超过了合同履行期限，在2015年10月10日被告给原告的催款函中，要求原告在2015年10月25日前交货完毕，从而变更了合同约定的交货期限，认可了原告延迟付款的事实，根据《中华人民共和国合同法》的规定，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限，定作人逾期不履行的承揽人可以解除合同。本案合同的履行是分批次，签订技术确认联络单分批次加工交付的，对造成原告延迟交货原因，双方均有责任，而且双方也均认可，因此对被告反诉原告要求支付延迟交货的违约金1153112.64元的反诉请求，不予支持。对原告主张被告给付货款132万元的诉讼请求，被告认可，予以确认。遂判决：一、被告（反诉原告）新疆其亚铝电有限公司在本判决生效之日起三十日内给付原告（反诉被告）平高集团有限公司货款132万元；二、驳回被告（反诉原告）的反诉请求。
本院二审期间，各方当事人均未向本院提交新证据。
二审查明的事实与一审查明事实一致，本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，2015年7月平高集团有限公司与新疆其亚铝电有限公司签订的《高低压开关柜购销合同》是双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
本案中，双方合同明确约定了交货时间为2015年8月25日前，2015年10月10日上诉人新疆其亚铝电有限公司催告函的将交货时间延长至2015年10月25日，被上诉人仍存在迟延交货情况，究其原因，属于被上诉人自行造成的，被上诉人提出生产开关柜的周期为45天、上诉人未及时审定图纸及指定货物晚到的抗辩意见本院不予采纳，故被上诉人平高集团有限公司的迟延交货的违约行为应当承担相应的违约责任，因上诉人平高集团有限公司未提供证据证实其实际损失，故本院根据迟延交付的3批货物相应价值，从2015年10月26日计算违约时间，并参照中国人民银行同期贷款利率，酌定违约金为100000元。
综上所述，上诉人新疆其亚铝电有限公司的上诉请求部分成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、维持新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院(2017)新2327民初2182号第一项，即”一、被告（反诉原告）新疆其亚铝电有限公司在本判决生效之日起三十日内给付原告（反诉被告）平高集团有限公司货款132万元”；
二、撤销新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院(2017)新2327民初2182号第二项，即”驳回被告（反诉原告）的反诉请求”；
三、被上诉人平高集团有限公司在接到本判决三十日内给付上诉人新疆其亚铝电有限公司违约金100000元；
四、驳回原审反诉原告新疆其亚铝电有限公司其他反诉诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费16680元，反诉案件受理费15178元，二审案件受理费15178元，合计47036元，由上诉人新疆其亚铝电有限公司负担44426元，被上诉人平高集团有限公司负担2610元。
本判决为终审判决。
审 判 长 张 华
审 判 员 张进羽
审 判 员 郑洪彪
二〇一八年三月二十日
法官助理 李静蓉
书 记 员 俞 波