河北省邯郸县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）邯县民初字第1333号
原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司。
法定代表人王桂贤，该公司经理。
委托代理人梁进兴，河北正纲律师事务所律师。
被告山东天齐置业集团股份有限公司。
法定代表人田茂军，该公司董事长。
委托代理人艾玉朋，山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司职工。
被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司。
负责人崔佃梓，该分公司经理。
委托代理人杨虹，山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司职工。
委托代理人艾玉朋，山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司职工。
原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司（以下简称顺前建筑劳务公司）诉被告山东天齐置业集团股份有限公司（以下简称天齐置业集团）、山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司（以下简称天齐置业集团济宁分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告顺前建筑劳务公司委托代理人梁进兴、被告天齐置业集团委托代理人艾玉朋、天齐置业集团济宁分公司委托代理人艾玉朋、杨虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告顺前建筑劳务公司诉称，2013年5月26日，原告与被告天齐置业集团济宁分公司针对由被告天齐置业集团济宁分公司承建的位于济宁市黄屯镇德源路金色家园工程项目第49#楼、50#楼、51#楼、56#楼、57#楼、58#楼、59#楼、8号车库而签订了《钢管脚手架搭拆工程承包合同书》，合同约定：天齐置业集团济宁分公司以包工、包料、包工期、包质量、包文明的大包形式承包给顺前建筑劳务公司，同时，还对顺前建筑劳务公司的施工范围、施工单价、工程款结算方式、违约金等进行了约定。合同签订后，原告按约定履行了全部义务。被告未能按照合同约定支付工程款，同时，也未能按约定在工期内完成各栋楼的拆架（合同约定天齐置业集团济宁分公司应支付逾期补偿金为按每栋每天每平方米0.3元计算），亦构成违约。2014年12月1日，经原、被告双方结算，被告共拖欠原告工程款228.9879万元，逾期拆架所产生的补偿金为58.2879万元，原告所购材料款100万元，共计387.2758万元。截止到2014年12月3日，被告支付原告材料款100万元、部分工程款95.5716万元，共计195.5716万元，剩余191.7042万元至今未付。经催要无果，原告诉至法院，请求：一、判令二被告连带给付拖欠原告工程款191.7042万元；二、判令二被告连带给付拖欠原告逾期利息（自2014年12月4日起至欠款全部还清之日止，按照年利率6%计算，其中截止起诉日止逾期利息为8.868万元）；三、本案诉讼费用由被告承担。因被告天齐置业集团济宁分公司陆续支付了原告方工人部分工资，庭审中原告将第一项诉讼请求变更为：判令二被告连带给付原告工程款131.5933万元，逾期拆架违约金58.2879万元，共计189.8812万元。
被告天齐置业集团、天齐置业集团济宁分公司当庭答辩，对原告所诉拖欠工程款131.5933万元的真实性没有异议；原告请求支付逾期拆架违约金58.2879万元，没有证据支持，被告不予认可；原告要求逾期利息，在原、被告签订的《钢管脚手架搭拆工程承包合同书》中没有约定此项内容，法律对逾期利息也没有强制规定，被告不予认可。
对原、被告所举证据，分析认定如下：
原告顺前建筑劳务公司举证，证据一、原告营业执照、组织机构代码证各一份，证明原告主体身份；证据二、2013年5月26日《钢管脚手架搭拆工程承包合同书》一份，证明原告与被告之间存在真实有效的劳务分包关系；证据三、2014年12月1日，李启忠、蔡军签字认可的结算单两份，证明双方确认劳务款合计为228.9879万元；证据四、李启忠签字确认的合同付表（各号楼钢管使用及拆架时间明细表）、金色家园二期工程架子超期结算表各一份，证明工程存在延误工期的实际天数以及逾期拆架违约金的数额为58.2879万元；证据五、2014年12月3日，何元义、蔡军签名确认的已付款额明细单一份，证明被告已支付原告款项数额为195.5716万元（其中工程款为95.5716万元，木材款为100万元）。被告天齐置业集团、天齐置业集团济宁分公司质证，对原告所举证据一、二没有异议；对证据三的真实性没有异议，认可工程款总价为228.9879万元，蔡军是公司的项目负责人，只认可蔡军的签字；对证据四真实性有异议，该组证据不能证明原告的证明目的，李启忠只是公司的技术员，他的行为没有公司委托，他的签字只是个人行为；对证据五真实性没有异议，具体数字以原告当庭变更为准。本院认为，原告所举证据一、二，二被告没有异议，本院对该证据予以认可；原告所举证据三、五，二被告对其真实性没有异议，本院对该证据的真实性予以确认；原告所举证据四，二被告的质证意见没有其他证据予以佐证，且被告天齐置业集团济宁分公司认可李启忠是其分公司技术员，结合原告证据三（该组证据中均有李启忠的签字），故本院对原告所举合同付表的真实性予以确认，但延误工期的实际天数及逾期拆架违约金的具体数额，应以本院庭审查明为准，在此不再过多赘述。
被告天齐置业集团济宁分公司举证，2014年1月8日监理工程师通知单一份，证明原告诉请逾期拆架违约金58.2879万元是不真实的。原告质证，对被告天齐置业集团济宁分公司所举证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，该证明并不能否定原、被告双方在承包合同书中所约定的逾期拆架应承担的违约金。被告天齐置业集团质证，没有异议。本院认为，原告对被告天齐置业集团济宁分公司所举证据的真实性没有异议，本院对该证据的真实性予以确认。
被告天齐置业集团未提交证据。
经审理查明，山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司为山东天齐置业集团股份有限公司开办的分公司，没有独立法人资格。2013年5月26日，原告顺前建筑劳务公司与被告天齐置业集团济宁分公司签订了《钢管脚手架搭拆工程承包合同书》，合同约定，为了加快工程的施工进度，天齐置业集团济宁分公司将由其承建的位于济宁市黄屯镇德源路金色家园工程项目第49#楼、50#楼、51#楼、56#楼、57#楼、58#楼、59#楼、8号车库的外墙脚手架、搭、拆、内墙用的钢管、扣件（内墙不包括搭、拆及人工费），以包工、包料、包工期、包质量、包文明施工的大包形式分包给顺前建筑劳务公司；分项工程计算方法及单价，按建筑面积计算，每平方米50元；该工程工期为5个月，如天齐置业集团济宁分公司不能按所建工期内完成全部拆架，天齐置业集团济宁分公司向顺前建筑劳务公司支付补偿金，补偿金按每栋每天每平方米0.3元计算；付款方式，天齐置业集团济宁分公司在施工完成正负零后10日内付款50%，每五层付一次完成工程款的50%，到主体封顶付总工程款的78%，余款在整体完成后三个月内全部付清；材料进场必须及时，一般天齐置业集团济宁分公司提前三天通知顺前建筑劳务公司，顺前建筑劳务公司必须及时到位，否则造成天齐置业集团济宁分公司损失，从第四天开始计算，每晚一天罚款1000元／天，由顺前建筑劳务公司负责；各楼号钢管使用及拆架时间明细见付表。合同签订后，原告顺前建筑劳务公司按照约定履行了自己的义务。2014年12月1日，经原告顺前建筑劳务公司与被告天齐置业集团济宁分公司结算，合同所涉工程总价款为228.9879万元（不包含原告所购材料木材款100万元）。2014年12月3日，经原告顺前建筑劳务公司与被告天齐置业集团济宁分公司结算，被告天齐置业集团济宁分公司前期共支付原告顺前建筑劳务公司工程款95.5716万元、木材款100万元，合计195.5716万元。庭审前，经原、被告核对账目，原告顺前建筑劳务公司认可被告天齐置业集团济宁分公司又陆续支付了原告方工人部分工资2.134万元。综上，被告天齐置业集团济宁分公司共下欠原告顺前建筑劳务公司工程款131.2823万元［328.9879万元-100万元-95.5716万元-2.134万元］。
另查明，50#楼、51#楼、57#楼、58#楼的施工面积均为4487.38平方米；49#楼、56#楼、59#楼的施工面积均为7539.6平方米。50#楼使用材料起始日期为2013年7月14日，拆架日期为2014年2月28日，扣除工期5个月，逾期拆架为76天；51#楼使用材料起始日期为2013年7月25日，拆架日期为2014年2月26日，扣除工期5个月，逾期拆架为63天；57#楼使用材料起始日期为2013年7月20日，拆架日期为2014年2月24日，扣除工期5个月，逾期拆架为66天；58#楼使用材料起始日期为2013年7月11日，拆架日期为2014年2月22日，扣除工期5个月，逾期拆架为73天；49#楼使用材料起始日期为2013年11月14日，拆架日期为2014年4月25日，扣除工期5个月，逾期拆架为11天；56#楼使用材料起始日期为2013年11月11日，拆架日期为2014年5月6日，扣除工期5个月，逾期拆架为25天；59#楼使用材料起始日期为2013年11月9日，拆架日期为2014年6月10日，扣除工期5个月，逾期拆架为62天。8号车库不产生逾期拆架事宜。综上，按照合同约定计算共产生逾期拆架违约金59.5911万元［（76天＋63天＋66天＋73天）×4487.38平方米×0.3元＋（11天＋25天＋62天）×7539.6平方米×0.3元］。
本院认为，原告顺前建筑劳务公司与被告天齐置业集团济宁分公司签订的《钢管脚手架搭拆工程承包合同书》为劳务分包合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。原告顺前建筑劳务公司按照合同约定履行完自己的义务后，被告天齐置业集团济宁分公司应及时按照合同约定拨付工程款，但被告天齐置业集团济宁分公司未尽自己的义务，至今尚拖欠原告顺前建筑劳务公司工程款131.2823万元，应予偿还。原告顺前建筑劳务公司与被告天齐置业集团济宁分公司在合同明确约定了违约责任，系双方意思的真实表示，且不违反相关规定，原告顺前建筑劳务公司主张逾期拆架违约金58.2879万元，应予以支持。原、被告双方在合同中未约定春节放假等事由造成停工，则扣除相应的工期，故被告天齐置业集团济宁分公司以监理工程师通知单作为其免予承担逾期拆架违约金的抗辩理由不能成立。原告顺前建筑劳务公司诉请逾期利息，因其未提供各栋楼整体完成的具体详细日期，本院无法具体核算，对此原告应承担举证不能的后果。天齐置业集团济宁分公司虽不具备法人资格，但系合法成立、有一定的组织机构和财产的适格当事人，可以以其的财产独立承担责任；天齐置业集团济宁分公司的财产不足清偿的，由天齐置业集团对不足部分负有清偿义务。
据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条和《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第五十二条、第九十条之规定，判决如下：
一、被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司自本判决生效之日起五日内，偿还原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司工程款131.2823万元；
二、被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司自本判决生效之日起五日内，赔偿原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司逾期拆架违约金58.2879万元；
三、被告山东天齐置业集团股份有限公司对被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司承担的上述民事责任承担补充清偿责任；
四、驳回原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22846元，由原告邯郸市顺前建筑劳务有限公司承担1253元，被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司承担21593元；保全费5000元，由被告山东天齐置业集团股份有限公司济宁分公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审 判 长 刘 峰
审 判 员 王清信
人民陪审员 贾庭志
二〇一六年四月二十日
书 记 员 周 宇