浙江省象山县人民法院
民 事 判 决 书
（2012）甬象民初字第1315号
原告：宁波香溢渡假村有限公司。住所地：浙江省象山县丹东街道靖南大街***号。
法定代表人：周勇，该公司经理。
委托代理人：朱佳莹，浙江素豪律师事务所律师。
委托代理人：史伟，浙江素豪律师事务所律师。
被告：浙江爵世门控有限公司。住所地：浙江省衢州东港工业园区东港八路**号。
法定代表人：叶卸标，该公司董事长。
原告宁波香溢渡假村有限公司（下称香溢公司）为与被告浙江爵世门控有限公司（下称爵世公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2012年10月9日向本院提起诉讼。本院于同日受理后，依法组成合议庭审理。因被告爵世公司搬离原经营场所无法联系，本院向其公告送达起诉状副本等诉讼材料。后因案件审理需要，本院于同年11月8日委托鉴定机构就被告爵世公司负责施工的案涉工程已完成工程量进行造价鉴定，2013年4月27日，收到工程司法鉴定书。经依法向被告公告送达开庭传票及工程司法鉴定书后，本院于2013年7月30日公开开庭进行了审理。原告香溢公司委托代理人朱佳莹到庭参加诉讼。被告爵世公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告香溢公司起诉称：2011年4月21日，以原告香溢公司为甲方、被告爵世公司为乙方，签订一份《木铝复合内开及铝合金门窗工程供货及安装工程合同》，合同载明：工程范围为70木铝复合内开及58断桥铝合金门窗工程，其中70木铝复合门窗统一综合平均单价为1190元／㎡，58断桥铝合金门窗统一综合平均单价为690元／㎡，包括门窗设计、施工期间所有材料、原材料准备和运输、成品加工和运输、安装、竣工验收前清单、纳税发票等一切费用。合同总金额约3808010元。付款方式为甲方在合同签订后五个工作日内，支付门窗合同总价款的20%；首批货到现场后2个工作日内，支付合同总价款的25%；安装验收合格后5个工作日内，按工程总结算清单支付剩余工程款，工程实际总款的5%作为保质金，质保期过后7日内结清。2012年3月23日，双方另行签订一份《补充协议》，协议约定：1.原合同70木铝复合门窗5＋12A＋5钢化玻璃，变更为6＋12A＋6低辐射中空钢化玻璃，在原价格基础上平均增加150元／㎡，面积为1410㎡，计差额211500元；原朝南70木铝复合门窗LOW-
E玻璃变更为6＋12A＋6低辐射中空钢化玻璃，数量为628㎡，由原价格80元／㎡调整为120元／㎡，计差额25120元。2.58断桥铝合金门窗，由原使用的5＋9A＋5双钢化玻璃改为6＋12A＋6高透光性LOW-4双钢化玻璃，在原价格基础上平均增加135元／㎡，面积为1561㎡，计差额210735元；原朝南58断桥铝合金门窗LOW-
E玻璃改为6＋12A＋6低辐射中空钢化玻璃，数量为899㎡，由原价格80元／㎡调整为100元／㎡，计差额17980元。本工程所涉及的五金件变更，主要为：1.酒店及会所的断桥铝合金窗，外开改为内开内倒坚朗，五金件价格增加120元／套，共计342套，计金额41040元；2.酒店及会所的断桥铝合金门，推拉改为内开坚朗，五金件价格上涨350元／套，共计5套，计金额为42790元。综上，本项目门窗工程总变更增加金额508125元。付款方式：按原合同执行的款项及本补充的协议款项，于2012年3月28日前付第二批款项及本补充协议款项，合计金额1458125元。工程进度详见进度计划表，具体为：26号公寓楼于2012年3月20日至3月31日完成窗框安装，27号公寓楼及28号会所于2012年4月1日至4月10日完成窗框安装，21号、22号、23号公寓楼于2012年4月11日至4月17日完成窗框安装，以上玻璃安装于4月30日完成。24号、25号公寓楼于2012年4月18日至4月26日完成窗框安装，5月1日至5月15日完成玻璃安装；12至17号别墅于2012年4月27日至5月14日完成安装；1至11号别墅于2012年5月15日至6月15日完成窗框安装。违约责任：如乙方未按工程安装进度计划表进行安装，延误造成甲方损失，乙方按工程安装进度计划表每项实际延误天数，按每天500元支付违约金。
上述合同及补充协议签订后，原告于履约中累计共支付被告工程款1455000元（2011年5月17日付760000元、8月29日付6350元、2012年3月29日付676652元、3月30日付12000元）。但被告则未依期完成施工，仅完成总工程量的10%左右，且自2012年4月起停工至今。期间，虽经原告多次催促，仍无复工迹象。
综上，原告认为，原、被告签订的上涉合同及补充协议，依法有效。履约中，被告未按工程安装进度计划表约定的工期进行施工，经原告多次催促后，仍拒不复工，已构成根本性违约，并致原告在约定期限内完成工程建设的签约目的落空。因此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定，原告有权请求解除合同并主张违约金。
据上，请求判令解除上涉合同，并判令被告返还多收工程款1023387元［已付工程款1455000元－已完成工程量折合工程款431613元（按总工程量4316135元的10%估算）］，承担延误工期约定违约金300000元（自2012年5月起按每天500元酌情计算）。本案受理费、工程造价司法鉴定费由被告承担。
审理中，原告基于工程造价咨询机构宁波天信工程管理有限公司对案涉工程已完工程量的司法造价鉴定，将上述第二项诉请变更为：判令被告返还多收工程款1126684元［已付工程款1455000元－已完成工程量造价328316元］。
为证明上述诉请事实成立，原告向本院提供如下予以佐证：
1.木铝复合内开及铝合金门窗工程供货及安装工程合同及补充协议各一份，拟证明原、被告之间存有建设工程施工合同关系及相关的合同事实；
2.付款凭证若干份，拟证明原告于履约中累计共支付被告工程款系1455000元的事实；
3.律师函及邮件退回凭证各一份，拟证明被告停工后，原告催促其复工的事实；
4.宁波天信工程管理有限公司工程司法鉴定书一份，拟证明被告已完工程量，经工程造价咨询机构司法鉴定，折合工程款仅系328316元的事实。
被告爵世公司未作答辩，也未在本院指定的举证期限内提供抗辩证据。
经审理，本院鉴于被告爵世公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，由此推定其已自愿放弃对上述证据的质证权，并结合上述证据具有定案证据的基本属性，对其证明力予以确认，并采信为本案的定案证据。
综上认证后采信的定案证据，并结合原告诉请及庭审陈述，本院对本案基本事实认定如下：
2011年4月21日、2012年3月23日，以原告香溢公司为甲方、被告爵世公司为乙方，分别签订一份《木铝复合内开及铝合金门窗工程供货及安装工程合同》及补充协议，合同及补充协议载明的内容，与原告诉请述及的该合同及补充协议内容一致。合同及补充协议签订后，原告于履约中累计共支付工程款1455000元，而被告仅完成部分项目施工，之后因故停工。2012年9月16日，原告依被告之前签约确定的地址，向其函寄一份要求于同月22日复工的律师函，因被告搬迁经营地退回。
另查明：被告于履约中完成的工程量，经本院委托的工程造价咨询机构（宁波天信工程管理有限公司）鉴定，折合工程款共计328316元。
本院认为，原、被告签订的《木铝复合内开及铝合金门窗工程供货及安装工程合同》及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，且合约内容不违反相关法律的强制性规定，依法有效，具有履行效力。当事人一方迟延履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，相对方有权解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，并有权要求承担赔偿损失等违约责任。
本案中，被告爵世公司未依期完成施工项目，停工后经原告催促，在合理期限内仍未复工完成约定施工项目系事实，因此原告诉请解除涉案合同及补充协议，于法有据，予以支持。合同解除后，被告基于该合同从原告取得的1455000元工程款，扣除已完工程量折款328316元外，余款1126684元，依法应予返还。故原告诉请被告返还工程款1126684元，于法有据，予以支持。至于逾期完工约定违约金，原告要求被告自逾期完工之日起，按合同约定的每日500元酌情计付300000元，据本案实际本院酌情确定150000元，超出部分不予支持。
被告爵世公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法可缺席判决。
依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条四之规定，判决如下：
一、解除原告宁波香溢渡假村有限公司与被告浙江爵世门控有限公司于2011年4月21日、2012年3月23日签订的《木铝复合内开及铝合金门窗工程供货及安装工程合同》及补充协议；
二、被告浙江爵世门控有限公司于本判决生效后十日内，返还原告宁波香溢渡假村有限公司工程款1126684元；
三、被告浙江爵世门控有限公司于本判决生效后十日内，支付原告宁波香溢渡假村有限公司违约金150000元；
四、驳回原告宁波香溢渡假村有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费16710元，工程造价鉴定费30213元，均由被告浙江爵世门控有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交作自动放弃上诉处理。
本判决生效后，义务人应在本判决确定的履行期限内自动履行，如涉款项交付义务的，义务人可直接交付权利人，也可联系承办法官交付至象山县人民法院执行款专户（开户银行：招商银行宁波象山支行。账号：57×××01）。如义务人拒不履行的，权利人可在判决书确定的履行期限届满后两年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地的人民法院申请执行。
审 判 长 谢世常
代理审判员 张鑫晖
人民陪审员 郑存祥
二〇一三年九月二十九日
书 记 员 王博闻