安徽省来安县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）来民一初字第01140号
原告：毛青松，教师。
被告：来安香江置业有限公司，住所地安徽省来安县汊河经济开发区（管委会二楼）。
法定代表人：翁太玮，该公司董事长。
委托代理人：席大斌，该公司员工。
委托代理人：陈丹，该公司员工。
原告毛青松与被告来安香江置业有限公司（以下�称香江置业）商品房预售合同纠纷一案，本院于2014年7月18日立案受理。依法由审判员王俊适用简易程序于2014年8月26日公开开庭进行了审理。原告毛青松，被告香江置业的委托代理人席大斌、陈丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
毛青松诉称：2012年11月11日，其与香江置业签订南京湾·锦绣香江第B1-13栋02号房《商品房买卖合同》，约定香江置业应在2013年12月31日前交房。2013年12月30日，销售代表电话通知其工程未完工，次日不能按期交房，业主无需到售楼处办理交房事宜，具体交房日期另行通知。然而，至起诉之日，香江置业仍未履行交房义务，致其利益严重受损。为维护自身合法权益，故诉请：一、判令香江置业支付自2013年12月31日起至2014年7月9日止逾期交房违约金17184元；二、判令香江置业赔偿其误工、交通、食宿等费用5000元。
毛青松举证及香江置业质证意见如下：
1、《商品房买卖合同》，证明基础设施未达到交房条件，香江置业未按期交房。香江置业质证意见：对真实性无异议；依照约定，如果在2013年12月31日前交房，应当书面通知，当天交房无需通知，业主应自行至售楼处收房；毛青松无证据证明是其公司的原因导致其无法收房；合同中有明确约定，如果水电设施未具备使用条件，其公司应向毛青松支付违约金；其公司水电设施具备使用条件。
2、收款收据，证明房款已交清。香江置业质证意见：对真实性无异议。
3、证人沈某的当庭证言，证明其买房时销售人员告知房屋未完工，要到2014年2月才能交房。香江置业质证意见：证人另案起诉，不具备作证资格。
4、证人缪某的当庭证言，证明其于2013年12月30日接到售楼部员工的电话，告知其次日不能如期交房，具体交房日期另行通知。香江置业质证意见：证人旁�了相关案件的庭审，不具备作证资格。
5、证人仇某的当庭证言，证明其于2013年12月30日接到售楼部员工的电话，告知其次日不能如期交房，具体交房日期另行通知。香江置业质证意见：证人另案起诉，不具备作证资格。
6、照片、香江置业的回复意见、相关部门的答复意见，证明涉案房屋存在水电和质量问题，未按照设计图纸施工，2013年12月31日不具备交房条件。香江置业质证意见：该组证据证明了毛青松已进入涉案房屋验房；该组证据不能证明涉案房屋存在重大质量问题。
香江置业在庭审中辩称：其公司于2013年12月31日取得了所售商品房的竣工验收资料，具备交房条件；按约定，毛青松应当于2013年12月31日自行到其公司处办理收房手续，其公司不存在逾期交房的情形；毛青松主张误工等损失没有合同依据，也没有法律依据。综上，应驳回毛青松的诉讼请求。
�江置业举证及毛青松质证意见如下：
1、《商品房买卖合同》、《补充协议》、收款收据，证明双方存在商品房买卖合同关系，按约定，毛青松应于2013年12月31日自行至涉案房屋所在地办理收房手续。毛青松质证意见：对真实性无异议，不认可证明目的。
2、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收报告》、《滁州市建设工程竣工验收登记备案证书》，证明其公司所售的商品房于2013年12月31日达到合同约定的交房条件。毛青松质证意见：验收报告涉嫌涂改无效。
3、签到表、房屋交接表、政府转交材料，证明其公司再次通知毛青松收房，毛青松于2014年1月23日到达现场验房、收房。毛青松质证意见：该证据只能证明其到达现场查验房屋质量，不能证明香江置业通知交房和其收房的事实。
结合庭审质证和各方当事人的陈述，本院对证据�证如下：毛青松提供的证据1、2及香江置业提供的证据1，对方对其真实性没有异议，本院予以确认。毛青松提供的证据3、4、5，证人或系关联案件的当事人，或旁听过关联案件的庭审，均无作证资格，本院不予采纳。毛青松提供的证据6，客观真实，本院予以采纳。香江置业提供的证据2，毛青松认为有部分文件涉嫌涂改无效，但并无证据证明，本院予以采纳。香江置业提供的证据3，客观真实，本院予以采纳。
根据双方当事人的陈述及本院认定的有效证据，确认如下法律事实：
2012年11月11日，毛青松与香江置业签订《商品房买卖合同》，约定毛青松购买香江置业开发的南京湾·锦绣香江住宅小区第B1-13栋02号房，主要内容有：一、总房款为904231元，买受人应当在签订合同当日将该商品房的总房款一次性支付给出卖人。二、除承担约定的违约责任外，买受人逾期付清任何一笔款项的，每逾期一日，出卖人还有权推迟交楼两日。三、出卖人应当在2013年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付给买受人。四、出卖人逾期交房的，买受人如不退房，每逾期一日，出卖人按买受人已付房款的万分之一向买受人支付违约金，总额不超过已付房款的百分之五。五、商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示约定的证明条件，并签署房屋交接单。出卖人还需提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。六、出卖人承诺：供水、供电设施在该商品房交付时达到使用条件（指管道、线路等设施铺设入户）。上述设施�达到使用条件的，每逾期一日，出卖人向买受人支付违约金20元，但出现合同约定的出卖人可以据实予以延期的情形除外。同日，双方签订《补充协议》，主要内容有：一、“经验收合格”是指该房屋已通过建设、勘察、设计、施工、监理五个单位的验收。二、《商品房买卖合同》约定的“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续”变更为：出卖人在《商品房买卖合同》约定的交付日期前交付该商品房给买受人的，应当书面通知买受人办理交付手续。此外，出卖人无需向买受人发出书面收楼通知，买受人应按《商品房买卖合同》约定的交付日期自行到出卖人处办理交付手续，签署交接单。毛青松于合同签订当日交清了全部房款。
另查明：涉讼楼盘于2013年12月10日经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及建设单位竣工验收合格，于2013年12月31日经来安县建筑工程质量监督站同意办理了竣工验收备案。同时在竣工验收备案表上载明香江置业已向来安县建筑工程质量监督站提交了市政基础设施的有关质量检测和功能性实验资料、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》等相关备案文件。2013年12月31日，毛青松未到现场收房。2014年1月24、25日，毛青松及其家人经查验后在房屋交接单上签字。
本院认为：综合双方当事人的诉辩主张及其在庭审中的举证、质证、辩论意见，本案的争议焦点为：香江置业是否逾期交房构成违约。
本院分析如下：
毛青松与香江置业签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》是双方的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条的规定，双方均应依照该合同约定全面履行自己的义务。交付商品房的条件包括法定条件和约定条件，在合同约定不符合法律规定时，则应当依照法律规定。根据《城市房地产开发经营管理条例》第十七条及《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条、第六条的规定，我国目前房屋经过验收和验收合格的标志是取得工程竣工验收备案表，即取得工程竣工验收备案表是交付房屋的法定条件。本案中，根据双方的约定，交房条件是房屋经建设、勘察、设计、施工、监理五个单位验收合格并符合合同的约定，交房日期截止到在2013年12月31日。根据查明的事实，在交房期限届满前，涉案房屋经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及建设单位竣工验收合格并取得竣工验收备案表，符合交房的约定条件和法定条件。香江置业在2013年12月31日具备了交房条件，毛青松没有收房，不能归责于香江置业，其所举之证据不足以证明香江置业在2013年12月31日违约没有交房。综上，对毛青松的诉请，本院不予支持。
综观本案，毛青松在2013年12月31日没有如期收房，根源在于其认为设计、质量、配套设施等方面存在诸多问题。即使这些问题部分或全部存在，也不在本案处理范围之内，毛青松可另循法律途径解决。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告毛青松的诉讼请求。
案件受理费355元，减半收取177.50元，由原告毛青松负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审 判 员 王俊
二〇一四年十月十三日
代理书记员 郭娟
附判决适用的法条：
《中华人民共和国民事诉讼法�
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。