四川省西昌市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）西昌民初字第1869号
原告（反诉被告）：余林，男，汉族，34岁。
委托诉讼代理人：刘洁，四川鼎仁律师事务所律师（特别授权）。
被告（反诉原告）：殷超，男，布依族，38岁。
委托诉讼代理人：庞月萍，四川明炬（凉山）律师事务所律师（特别授权）。
被告：陈豪，男，汉族，28岁。
原告余林与被告殷超、陈豪装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年5月13日立案后，2015年7月16日，被告殷超向本院提起反诉；2015年8月26日原告余林申请追加陈豪为本案被告参加诉讼；2015年10月9日被告殷超向本院申请对本案争议房屋装修所使用的材料中甲醛含量超出国家标准进行鉴定，本院依法征求了原、被告，经原、被告协商一致同意委托成都产品质量检验研究院有限责任公司进行司法鉴定；2016年7月4日成都产品质量检验研究院有限责任公司向本院送达了《关于鉴定工作的说明》，因申请鉴定方未在规定的时间内缴纳鉴定费用，致使鉴定工作不能进行。本案依法适用普通程序于2016年8月15日公开开庭进行了审理。原告余林及委托诉讼代理人刘洁，被告殷超、陈豪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付原告装修工程欠款215976.20元；2、判令被告支付自2014年5月1日起至2015年4月1日期间，逾期付款违约金142544.00元，并计算至本案履行完毕之日止，以上共计358520.20元。事实和理由：原告系西昌市艺林装饰的经营业主，2013年5月25日，原、被告签订《工程装饰装修工程施工合同》，被告以“双包”（包工包料）的方式将位于西昌市小庙乡焦家村三组06号，现二十三号酒店的装修工程发包给原告装修，装修面积1178㎡，约定装修款为74万元。合同对装修内容和装修款的支付及违约责任进行了约定。签订合同后，原告积极施工，装修过程中被告在合同之外增加部分工程量，增加部分的工程款35976.20元，工程于2013年11月全部完工。工程完工后原告通知被告进行验收，被告没有出具书面验收报告。被告于2014年5月入住酒店，正式对外经营。工程完工后，被告支付原告工程款56万元，剩余工程款215976.20元至今未给付，原告多次找到被告要求支付工程款，被告总以各种理由推脱，原告为维护自身的合法权益，遂诉来法院。
被告殷超辩称，我不欠原告的工程款，原告所用的装修材料不是我方指定的材料，且工程有多处质量问题。该工程没有全部装修完善，要求原告进行整改，未得到任何回应。至今使得所装修宾馆客人都无法入住，现该宾馆也没有正式经营，造成的损失应由原告承担。
被告陈豪：签订的装修合同我并不知道细节，我只签了字，所欠原告的装修款是真实的，但具体金额我不清楚。
反诉原告殷超向本院提出反诉请求，1、判令反诉被告对装修工程进行返工修理；2、判令反诉被告支付反诉原告违约金444000元；3、判令反诉被告赔偿反诉原告因其违约行为给反诉原告造成的经济损失303333元；4、判令反诉被告承担本案诉讼费。事实及理由：2013年5月25日，反诉原告与反诉被告签订了《工程装饰装修工程施工合同》，合同约定，反诉人将位于西昌市小庙乡焦家村三组6号的酒店装修工程承包给反诉被告施工。双方在合同中约定：工程从2013年5月开始施工，2013年7月竣工，但反诉被告直至2014年5月才完成全部工程。反诉被告逾期竣工，已经构成违约。按照合同第十条的约定，延误工期的，反诉被告应当承担自2013年7月至2014年5月期间每日2‰的违约金。反诉原告接收装修房屋后发现，房屋存在着装修材料未达到环保标准、卫生间未做好防水措施、楼层过道墙纸和顶面乳胶漆均有开裂现象、消火栓门变形等一系列装修工程质量问题。由于反诉被告的原因，装修工程质量严重不合格，造成反诉原告无法正常营业，反诉原告多次催促反诉被告按照合同约定，对装修工程进行返工修理，但反诉被告至今没有履行自己的义务。现因工程存在质量问题，反诉原告的酒店停业至今无法开业，每月还需要承担2万元的房屋租金，按照合同第十条的约定，反诉被告未按约定履行自己的合同义务给反诉原告造成的损失，应当承担赔偿责任，所以反诉被告应当赔偿反诉原告自2014年5月至2014年6月的房屋租金损失。反诉原告为维护自身的合法权益，向本院提出反诉。
反诉被告余林辩称，1，反诉原告要求反诉被告对装修工程进行返工修理没有事实和法律依据，工程在2013年11月除增加工程量外已全部完工。反诉原告于2014年5月已入住经营，根据合同约定应视为验收合格。反诉原告要求对工程进行返工修理的请求应予驳回。2，反诉被告并未延期，故反诉原告要求反诉被告支付违约金444000元没有根据，应予驳回。3，反诉原告2015年10月向西昌市人民法院提出鉴定申请，对装修工程使用的材料中甲醛含量超出国家标准。但申请提出后，反诉原告未缴纳鉴定费用，应承担举证不能的法律后果。该装修酒店至今仍在正常经营，请求人民法院驳回反诉原告的反诉请求。
被告陈豪，对反诉诉请不发表意见。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、对于《太和宾馆预算表》的真实性当事人无异议，原告认为该证据证实了双方对工程造价74万元的认可，但被告认为该证据反映出原告装修所用材料不是双方约定的材料，本院认为当事人愿意按照该预算表的约定履行合同，结合当事人之间无异议的《装修合同》可以认定装修工程的造价为74万元的事实，本院对该证据予以采信；2、对于《太和宾馆增加项目表》，原告认为该证据证实了应被告要求增加了工程项目，增加工程报价为35976.2元，《装修合同》中约定的竣工时间应顺延，同时原告申请证人林波出庭作证称未按时交付工程系被告未按时支付工程款，且被告提供电力不足、没有提供自来水而影响施工，原装修合同未包含二楼装饰装修工程，但实际增加了该部分。被告对该项目表不予认可，针对证人证言，被告认可了增加工程量的事实。综合上述证据，本院对当事人增加工程量的事实予以确认，但《太和宾馆增加项目表》无被告签字确认且被告在庭审中亦对该表不予认可，本院对《太和宾馆增加项目表》不予采信，故本院就现有证据无法确定增加工程的价格；3、对于被告提交的32张照片，被告认为可以证明装修工程存在质量问题，对此原告对该证据的“三性”有意义，认为不能证明被告的观点，同时提出工程已过质保期，且被告早已入住并开始营业，应视为工程合格。本院认为当事人在合同中明确约定且提前入住视为验收合格，被告目前已入住，即应视为对该工程已验收合格。
本院认为，原、被告之间的《工程装饰装修工程合同》合法有效，当事人对此并无异议。本案的焦点在于：1、装修工程是否存在质量问题、原告是否如期交付；2、装修工程的具体价款如何确定；3，被告陈豪是否与被告殷超是合伙关系，是否承担责任。首先装修工程是否存在质量问题、原告是否如期交付，本院认为当事人在合同中明确约定提前入住视为验收合格，被告目前已入住，即视为对该工程已验收合格，在庭审中被告承认增加工程量的事实，原告有权依照合同约定顺延交付时间；其次对于装修工程的具体价款如何确定，本案认为《太和宾馆增加项目表》上无被告签字确认且被告在庭审中亦对该表不予认可，原告亦未提供其他证据证实增加工程的价格，故本院就现有证据无法确定增加工程的价格，原告可就增加工程部分另案主张；被告陈豪是否与被告殷超是合伙关系，是否承担责任，在本案庭审中陈豪认可虽没有仔细阅读《工程装饰装修工程合同》的具体内容，但签字是本人所签，并对与殷超存在合伙关系，应承担共同责任没有提出任何异议，故陈豪在本案中应承担连带付款责任。
综上所述，对原告的诉请本院部分支持，即按照装修合同约定的价款74万元计算，除去被告已支付56万元，被告殷超、陈豪应向原告支付工程款18万元，同时由于根据本案现有证据无法确认增加工程量的价格，本院无法确定工程的总价款，致逾期付款违约金的基数无法确定，原告对逾期付款违约金可待工程总价款确定后另案主张。被告殷超的反诉请求因证据不足不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
被告（反诉原告）殷超、陈豪于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）余林工程款180000.00元；
驳回原告（反诉被告）的其他诉讼请求；
驳回被告（反诉原告）殷超的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（没有给付金钱义务的，不写）。
被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。申请执行的期限为两年。
案件受理费6700.00元，由被告殷超承担3350.00元（此款原告已垫付，被告在履行上述义务时径直付给原告），由被告陈豪承担3350.00元（此款原告已垫付，被告在履行上述义务时径直付给原告）。反诉案件受理费5650.00元由反诉原告殷超承担
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于凉山彝族自治州中级人民法院。
审 判 长 兰 林
审 判 员 阿苏嘉佳
代理审判员 茅 红 兵
二〇一六年十月十七日
书 记 员 贾 煜 寒
附本判决书适用法条：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。