吉林省白山市浑江区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）吉0602民初627号
原告（反诉被告）：白山市广润装饰装潢有限公司。
法定代表人：张雪飞，董事长。
住所：白山市浑江区鑫晟小区*号楼***单元***号。
委托诉讼代理人：柳玉峰，吉林荆卫华律师事务所律师。
被告（反诉原告）：辛洪岩，住吉林省东辽县。
委托诉讼代理人：郑义安、关钧升，吉林乾羽律师事务所律师。
原告白山市广润装饰装潢有限公司诉被告辛洪岩装修装饰合同纠纷一案，本院受理后，被告提出反诉，本院将本反诉合并，依法由审判员马恩鹏独任审判，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人、被告（反诉原告）及委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2015年4月12日，原、被告就白山市马有布牛肉面店签订了一份《装饰施工合同》，该合同第一条约定：工程总价款25万元（不含监控、点菜宝、厨房灶具、桌椅、空调、消防工程等），施工日期从2015年4月12日至2015年5月20日止，工期共38天。。第2.1条约定，“签署本合同当日，甲方（被告）向乙方（原告）一次性支付工程款10万元作为备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内备料及施工，并在甲方协助下办理完毕进场施工手续，瓦工结束木工进场前支付工程款5万元，木工结束油工进场前支付工程款5万元，剩余工程款施工结束后，自双方验收合格之日起2个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕”。第2.5条又约定“工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止”。
在原告施工期间，原告按被告要求加装卷帘门造价4000元，将厨房原定排烟系统材质为镀锌板改为白钢材质增加6700元，更换大抽力风机增加费用2000元，增加实木餐边柜1套造价1500元，按被告要求将施工完毕的安全出口工程全部拆除增加材料款及人工费共计4500元，原定施工的厨房与大厅衔接处的明档，建成后因被告要求全部拆除，产生材料费和人工费共计1200元，因被告请求帮助将不属于合同内的菜台灯箱焊接，补偿劳务费800元，原告又帮助被告将八中马有店（另一店面）的门进行维修产生费用500元。以上过程中增加费用共计21200元，加上合同约定工程款5万元，被告共欠原告71200元。原告按被告要求将上述装饰工程施工完毕后，于2015年6月份将工程交付被告，被告从2015年7月3日开业至今，始终以各种理由推诿拒不支付工程尾款。综上所述，被告的行为已构成违约。原告根据《中华人民共和国合同法》第60条之规定及约定的仲裁条款，向白山仲裁委员会申请仲裁，但该仲裁委员会于2017年3月7日出具《不予受理通知书》。故原告诉至法院，请求依法判令被告支付工程尾款71200元，并支付逾期违约金21360元。
被告辩称：一、被答辩人要求答辩人向其支付工程尾款71200元与事实不符。2015年4月12日，答辩人与被答辩人签署了《装饰施工合同》。双方约定工程承包方式为25万元包干使用（不含监控、点菜宝、厨房灶具、桌椅、空调、消防工程等）。答辩人已按合同约定按时向答辩人支付了20万元的工程款。双方约定剩余的5万元工程款在双方办理竣工移交手续后（2.5条）由答辩人向被答辩人支付。但是由于被答辩人违约（违反工期、没有全面完成工程任务、工程存在质量问题），双方始终没有进行工程验收和办理移交手续，答辩人曾多次电话通知被答辩人对工程尾款进行结算，但是被答辩人拒不配合。被答辩人在起诉书中所列举的厨房排烟系统材质改为白钢、更换抽力风机、增加实木餐边柜、施工变更、灯箱焊接、维修八中另一店面门共增加的21200元人工费及材料费中是包含在25万元工程款之内的，被答辩人不应再将上述费用重新计算要求答辩人支付。依据答辩人与被答辩人签署的《装饰施工合同》第四条的约定，如果工程项目（内容）变更，双方要就增减的项目内容签署《工程项目（内容）变更确认单》，而就被答辩人主张多增加的21200元费用双方未签署任何《工程项目（内容）变更确认单》。因此，被答辩人主张答辩人向其支付71200元工程款没有事实和法律依据。答辩人认为应当在5万元工程尾款的基础上扣除被答辩人违约金、工期延长给答辩人造成的经济损失、答辩人雇佣人员安装灯具、维修电路、维修下水等支出的费用后，将剩余的工程款支付给被答辩人。二、被答辩人要求答辩人向其支付逾期违约金21360元没有法律依据，答辩人没有支付工程尾款是被答辩人违约行为在先导致的，答辩人是在行使抗辩权，不属于违约行为，不应当承担违约责任。被答辩人违反合同中有关工程期限的约定，逾期28天才完工（2015年6月18日交付给答辩人），同时被答辩人也没有完成合同约定的工作任务，没有为答辩人安装所有照明灯具。另外，被答辩人所完成的工程还存在各种质量问题，答辩人要求被答辩人进行维修时，被答辩人以各种理由推脱责任，严重影响了答辩人的正常经营。为了避免损失的扩大，答辩人都是重新雇佣工人安装照明灯具，对电器线路、下水管道、排烟管道进行了维修。答辩人是在履行抗辩权，因此未向被答辩人支付工程款不属于违约行为，答辩人不应当承担逾期违约金。综上所述，被答辩人的诉讼请求与事实不符，缺乏法律依据，请求人民法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。
反诉原告诉称：2015年4月12日，反诉人与被反诉人就马有布牛肉面儿童公园店装饰装修工程订立了《装饰施工合同》，约定承包方式为贰拾伍万元包干使用（不含监控、点菜宝、厨房灶具、桌椅、空调、消防工程等）。合同订立后，反诉人按照合同约定向被反诉人支付了20万元的工程款，但是被反诉人并没有按照约定工期向反诉人交付工程，延期28天（2015年6月18日交付），也没有按照合同约定完成工程任务，未给反诉人安装所有灯具，同时被反诉人完成的工程还存在各种质量问题，电器线路断电、短路、下水管道脱落等问题不断出现。为了不影响已经计划好的试营业日期，反诉人重新雇佣工人安装灯具。在正式开业以后被反诉人完成的工程质量问题不断出现，厨房的墙内电线线路及空气开关跳闸短路，排烟系统存在质量问题、下水管道整体脱落。上述质量问题发生后，反诉人都是第一时间联系被反诉人要求及时进行维修，但被反诉人总是以各种理由推脱责任，根本不到现场查看和维修，严重影响了反诉人的正常经营。反诉人为了避免损失扩大，同样是重新雇佣工人对电器线路、排烟管道、下水管道等进行了维修。综上所述，由于被反诉人延误工期、工程存在质量问题、未完成工程任务、不及时履行保修义务给反诉人造成了严重的经济损失，反诉人为了维护自己的合法权益，现特向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院依法支持反诉人的诉讼请求。
反诉被告辩称：一、被答辩人在反诉中所述内容与事实不符。被答辩人称“被反诉人没有按照合同约定的工期向反诉人交付工程，延误工期”，事实上，在答辩人施工期间，被答辩人多次要求答辩人增加工程量，如：加装卷帘门、将厨房原定排烟系统材质由镀锌板改为白钢材质、将小风机更换大抽力风机、增加实木餐边柜一套、将施工完毕的安全出口全部拆除、将厨房与大厅衔接处的明档建成后拆除、焊接灯箱、八中道口另一门面的维修等。根据双方签订装饰施工合同书第3.5条，“因甲方原因，增加工程量或工程项目更改时，工期顺延”。所以，导致工期延长是被答辩人增加相应工程量所造成的，被答辩人即使有损失，损失也不应由答辩人承担。二、被答辩人的反诉目的是在混淆法官视听，以达到拒不支付工程尾款的目的。根据双方合同第7.2条约定，答辩人的保修服务时间为一年，而在一年的保修时间里，答辩人的装修工程从未出现过任何质量问题，至目前为止，被答辩人已拖欠工程款一年零九个月。被答辩人从2015年7月3日正式开业至今，被答辩人一直以各种理由推诿，拒不支付尾款。2016年末，直到双方矛盾激化，在白山市红旗分局里，在丁警官的调解下，被答辩人对欠答辩人工程款是不置可否的，虽然被答辩人在红旗分局只认可6万元工程款的事实，但已经充分说明被答辩人对工程延期是认可的，同时在提起反诉之前也从未提及工程存在质量的问题。综上，答辩人认为被答辩人以工程延期及工程质量存在问题提出反诉只是制造拒不支付工程款的借口，请求法庭驳回反诉人的各项请求。
经审理查明：2015年4月12日，辛洪岩（甲方，下同）与白山市广润装饰装潢有限公司签订了一份《装饰施工合同》，主要条款约定：乙方从甲方处承揽马有布牛肉面儿童公园店装饰装修工程，工程内容为25万元包干使用（不含监控、点菜宝、厨房灶具、桌椅、空调、消防工程等）。施工日期自2015年4月12日始，至5月20日止，共38天。在签署合同当日，甲方向乙方一次性支付10万元作为备料款，乙方于收妥备料款并在商定开工日3个自然日内，备料（工程特殊用料或变更部分物料除外）及施工机械，并在甲方协助下办理完毕进场施工手续。瓦工结束木工进场前支付工程款5万元，木工结束油工进场前支付工程款5万元，剩余工程款施工结束后，自双方验收合格之日起2个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止；付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续；已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还；乙方已施工工程，甲方未支付工程款的，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应由甲方承担。工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延。施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列《甲方准备材料通知单》交付甲方，以便甲方及时备料；甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料；如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延；如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目（内容），甲、乙双方须签署《工程项目（内容）变更确认单》；且甲方须删减部分总造价2%，向乙方支付材料准备费。如施工过程中有部分主材因甲方原因需乙方代为购买，乙方应及时与甲方沟通所代买主材价格、样式，商定无异议后可代为购买，购买后，乙方向甲方提供购买明细，同时需签订主材代购补充协议书。工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收7个自然日内付清所有结算款项。保修服务时间从工程竣工起次日的365个自然日内。乙方包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修等。
协议签订后，白山市广润装饰装潢有限公司在2015年6月施工完毕并交付成果，辛洪岩累计已支付20万元工程款。
白山市浑江区天园永大厨具出具了一份《证明》，载明”2015年4月20日左右，马子布牛肉面老板辛洪岩及白山广润装饰公司法人张雪飞在我们店按当时他们之间的预算订制了材质为镀锌板的排风系统，价格为5300元，过了十多天，我们去现场测量时，在辛洪岩的要求下更换了材质为白钢板的排风系统，为此增加6700元费用（白钢板总造价12000元）”。并出具了三份《永大厨具销售明细表清单》。其中2015年5月1日的载明“镀锌板排烟罩、集烟箱、烟道、风机、窝手风机”的各自单价，实收价款为5300元。5月10日的载明“排烟罩、集烟箱、烟道、轴流风机、法兰、胶、油烟浑化器、不锈钢装饰板”的各自单价，实收价款为12000元。6月12日的载明“更换大流量风机差价2000元，正常使用一段时间后按使用方要求更换大流量风机”。
白山市广润装饰装潢有限公司自认辛洪岩花费900元找人安装灯具。
上述案件事实，有经过庭审质证的《装饰施工合同书》、《证明》、《永大厨具销售明细表清单》，以及当事人陈述等证据在卷为凭，经本院审核，足资认定。
综上所述，本院认为，原、被告在履行合同过程中，被告增加了部分工程量，原告按照其要求进行了施工，这属于合同内容的变更，双方未严格按照合同要求签署《工程项目（内容）变更确认单》，也未就变更如何确定各自责任有所约定。工程交付时间因此也必然延后，施工完毕后，被告接收了装饰工程成果。故难以确定某一方存在违约行为，原告的违约金主张和被告的工期延误费、经营损失、房屋租金损失主张均不予支持。
原告确在施工中应被告要求将排烟系统材质由镀锌板改为白钢，并更换大抽力风机，成本增加8700元，此款被告应给付。其他诸如加装卷帘门、增加实木餐边柜、将安全出口工程全部拆除增加材料款及人工费、拆除厨房与大厅衔接处的明档增加材料款及人工费、焊接不属于合同内的菜台灯箱补偿劳务费、维修八中马有店的门等主张未提供证据证实，不予支持。被告自行找人安装灯具支出的900元费用可从施工款中扣除，其余白钢烟罩和安装费、加装排烟管道费、下水管道维修费、电器线路维修费等主张均未提供充足证据佐证，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，判决如下：
一、被告辛洪岩于本判决发生法律效力后立即支付给原告白山市广润装饰装潢有限公司工程款58700元；
二、驳回原告白山市广润装饰装潢有限公司的其余诉讼请求；
三、反诉被告白山市广润装饰装潢有限公司于本判决发生法律效力后立即支付给反诉原告辛洪岩灯具安装费900元；
四、驳回反诉原告辛洪岩的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费2116元减半收取，由原告负担391元，由被告负担667元。
反诉案件受理费1254减半收取，由反诉原告负担614元，由反诉被告负担13元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省白山市中级人民法院。
审判员 马恩鹏
二〇一七年七月四日
书记员 张婷婷