河北省任丘市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0982民初1965号
原告（反诉被告）北京子慕白商贸有限公司，住所地北京市朝阳区望京园609号楼11层1228室。组织机构代码证：110105013439805。
法定代表人白雪燕，该公司经理。
委托代理人王运德，该公司业务员。
被告（反诉原告）万方建设集团有限公司，住所地：任丘市渤海中路。组织机构代码证：73872650-2。
法定代表人陈俊才，该公司总经理。
委托代理人王尧，天津中畅律师事务所律师。
原告（反诉被告）北京子慕白商贸有限公司诉被告（反诉原告）万方建设集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京子慕白商贸有限公司的委托代理人王运德、万方建设集团有限公司的委托代理人王尧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告北京子慕白商贸有限公司诉称，2013年12月20日原、被告双方签订产品销售合同（施工地点在任丘市会战道华油总医院），原告按照被告的要求定制钢制复合门并销售给被告，约定总价货款为851635.6元，实际发生业务款为843969.6元，至2014年5月8日止，被告已付货款585000元，尚欠原告货款258969.6元，经多次催要未果。为维护原告合法利益，特向贵院起诉，请求法院判令被告给付原告货款258969.6元，案件受理费由被告承担。
被告万方建设集团有限公司辩称，原告所诉与事实不符，原、被告是在2013年12月20日签订定制产品销售合同，在2014年2月3日双方又签订补充协议，对拖延时间等内容进行了约定。后原告不按合同约定施工安装，所安装的门粗糙，不能使用，被告与监理单位多次开会警告原告，原告根本置之不理，这样造成被告对原告施工的一部分门进行维修，造成被告二次损失140950元，原告安装的92套门完全不符合质量要求，被告对原告安装的92套门进行拆除，又造成损失166536元（门价值163836元、运费2700元）。原告违反补充合同规定造成工期延误87天，一天损失2000元，造成被告174000元的损失，按合同法规定，原、被告债权债务应相互折抵，被告不欠原告货款，原告应返还被告货款222516.4元。被告请求法院驳回原告的诉讼请求。
万方建设集团有限公司反诉称，北京子慕白商贸有限公司与万方建设集团有限公司于2013年12月20日签订定制产品销售合同，双方又于2014年3月23日签订补充协议，对拖延时间等进行了约定。后北京子慕白商贸有限公司不按合同约定施工安装，监理单位多次警告返工维修、拆除，北京子慕白商贸有限公司不予理会，万方建设集团有限公司只有另行组织施工，另行组织维修造成万方建设集团有限公司损失140950元，北京子慕白商贸有限公司安装的92套门完全不符合质量要求，万方建设集团有限公司对北京子慕白商贸有限公司安装的92套门进行拆除，又造成损失166536元（门价值163836元、运费2700元）。另外，北京子慕白商贸有限公司违反补充合同的约定，造成工期延误，延误工期87天，一天损失2000元，共计174000元。故北京子慕白商贸有限公司应返还万方建设集团有限公司481486元，扣除北京子慕白商贸有限公司主张的货款258969.6元，北京子慕白商贸有限公司应给付万方建设集团有限公司222516.4元。反诉费由北京子慕白商贸有限公司承担。
北京子慕白商贸有限公司辩称，反诉人所陈述的要求返还货款的主张，没有事实根据和法律依据。要求驳回万方建设集团有限公司的反诉请求。
经审理查明，2013年12月20日北京子慕白商贸有限公司与万方建设集团有限公司签订定制产品销售合同，北京子慕白商贸有限公司按照万方建设集团有限公司的要求定制钢制复合门并销售给万方建设集团有限公司，主要内容为：“一、合同标的:钢制复合门,白色,约1000平米,单价每平米820元,按实际安装平米数结算。双方实际发生业务款为843969.6元，在2014年1月30日前安装100-200套，最后一批定于2014年4月3日前安装完毕。二、质量技术标准：供房所提供的产品按国家标准执行，检测合格，包装按供房标准，钢制复合门板材需要首钢板材。三、交货时间及地点：任丘市会战道华油总医院工地。四、运输方式由供方负责。五、付款方式为现金或转账。付款时间：合同签订即付产品总金额的10%，金额80000元，预定产品到需方指定地点，即付预定产品金额65%，预定产品安装验收完毕后，需方在3天之内付预定产品金额20%，安装完毕验收合格，总金额5%为质保金，2年后付清。六、安装，本合同产品由供方负责安装，提供发票。七、供方责任：1、供方应严格按照约定时间提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好、开关灵活。2、本合同产品从需方验收合格之日起二年内，非需方认为原因出现的质量问题，供方免费维修。”。2014年3月23日北京子慕白商贸有限公司与万方建设集团有限公司签订补充协议，约定：“1、医院项目病房及厕所门2014年4月15日前到现场并安装完毕达到初验。2、医院办公区所有门能测量的在2014年4月27日必须安装完毕达到初验，拖延一天罚款2000元。3、子慕白商贸有限公司门到现场后，负责人在现场办工协助项目部尽快完工。”双方实际发生业务款为843969.6元，至2014年5月8日，万方建设集团有限公司已支付北京子慕白商贸有限公司货款585000元，万方建设集团有限公司尚欠北京子慕白商贸有限公司货款258969.6元。
2014年3月13日监理工作联系单载明：“监理单位：北京中建工程顾问有限公司。工程名称：华北油田总医院综合医疗楼，事由：对5-7层病房门（北京子慕白商贸有限公司）质量问题事宜经监理工程师现场巡查发现：5-7层病房门钢质门安装存在门套与门口焊接不牢固、锁具安装不够牢固、门扇垂直平整度偏差太大。”2014年5月9日监理工作联系单载明：“监理单位：北京中建工程顾问有限公司。工程名称：华北油田总医院综合医疗楼，事由：对1-7层钢质门（北京子慕白商贸有限公司）质量问题事宜经监理工程师现场巡查发现：1-7层钢质门安装存在门扇与门框缝隙太大、门扇色差太大、门扇表面焊点过多未清理。要求你部对以上问题立即整改，以警告多次，现对你部进行罚款5000元整，并报监理复查”2014年5月28日监理工作联系单载明：“监理单位：北京中建工程顾问有限公司。工程名称：华北油田总医院综合医疗楼，事由：对1-7层钢质门（北京子慕白商贸有限公司）质量问题事宜经监理工程师现场巡查发现：1-7层钢质门安装存在过多问题，已多次进行警告整改，现要求承包方将所有不合格钢质门强制退场，共计92套。共计199.8平米”。2014年3月17日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第103期第三项监理单位提出相关要求：“关于5-7层病房钢直门安装存在门套与门口焊接不牢固，要求总包方赶紧整改。”五、本次例会决议事项:1、“关于5－7层病房钢直门安装存在门套与门口焊接不牢固，要求总包方赶紧整改。”2014年4月28日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第109期（一）监理单位第7项内容为：“因综合楼内门的油漆涂摸很粗糙，表面有划痕，安装质量存在垂直度不符合规范要求，门的下框存在房管，拆除时存在凹凸不平。监理部要求施工方必须整改到位。”2014年5月5日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第110期第三项（一）监理单位：9、“现场施工方进场的门是扫地门，安装门的方法是按有框门安装，存在安装错误。监理部要求施工方及时整改。”（二）建设单位4、“建设方要求施工方及时拆除综合楼内不合格的门。”7、“如果施工方拒不服从监理管理，将严格按照合同对施工方进行扣款处理，并同时向施工方项目部的上级主管部门报送扣款通知”。2014年5月12日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第111期第三项（一）2、“监理部要求总包及时整改1-7层病房门。”（二）建设单位：4、“建设方要求总包拆除综合楼内不合格的门，并及时退场。”2014年5月19日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第112期第三项（一）监理单位5、“监理部要求施工方停止安装1－7层病房、办公区域的门。整改结束后，重新进行门安装。”（二）建设单位：3、“建设方要求总包及时拆除综合楼内不合格的防火门，并做好相关退场手续，拆除退场时通知监理见证。如果在本月底没有及时整改到位，将按相关制度进行处罚。”2014年6月3日中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要第114期第三项（一）监理单位6、“监理部要求总包将1-7楼不合格的病房钢质门及时退场，及时整改二层玻璃护栏”（二）建设单位：3、“建设方要求总包方尽快完成1-7楼钢质门、退场及安装工作。”
2014年6月17日万方建设集团有限公司的下属单位任丘市浩海建筑劳务有限公司与连建伟签订劳务分包协议，约定由连建伟对华北油田总医院1-7层楼的钢制复合门维修，工期为2014年6月17日至2014年7月31日。万方建设集团有限公司对华北油田总医院项目中5-7层楼的钢制复合门维修和拆除运输1-7层楼的钢制复合门支付连建伟维修费和运输费共计76270元。万方建设集团有限公司对华北油田总医院项目中1-3层楼的钢制复合门维修支付连建伟维修费64680元。被强制退场的由北京子慕白商贸有限公司所制作安装的不合格钢制复合门92套，199.8平米，每平米价格820元，造成万方建设集团有限公司损失166536元（门价值163836元、运费2700元）。现该92套钢制复合门由万方建设集团有限公司存放。
上述事实由北京子慕白商贸有限公司和万方建设集团有限公司陈述、北京子慕白商贸有限公司提供的定制产品销售合同、销货清单、收款收据，万方建设集团有限公司提供的定制产品销售合同、补充协议、付款单、中国石油华北油田总医院综合医疗楼工程建设项目部监理例会纪要、监理工作联系单、任丘市浩海建筑劳务有限公司与连建伟签订劳务分包协议、万方公司付款单、分部分项工程分包、结算、审核、审批汇总表、银行交易记录、录像光盘等证据证实。
本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。万方建设集团有限公司欠北京子慕白商贸有限公司货款258969.6元，有北京子慕白商贸有限公司提供的定制产品销售合同、销货清单、收款收据证实，本院予以确认。在履行合同过程中，北京子慕白商贸有限公司为万方建设集团有限公司定制安装的钢制复合门出现质量问题并有92套门被强制退场，为维修和更换出现质量问题的门，万方建设集团有限公司支付连建伟维修费和倒运费共计140950元。被强制退场的由北京子慕白商贸有限公司定制安装的不合格钢质门92套，199.8平米，每平米价格820元，共计166536元（门价值163836元、运费2700元）。上述损失合计307486元。扣除万方建设集团有限公司欠北京子慕白商贸有限公司货款258969.6元，北京子慕白商贸有限公司应赔偿万方建设集团有限公司损失48516.4元。北京子慕白商贸有限公司与万方建设集团有限公司在补充合同中约定的“医院办公区所有门能测量的在2014年4月27日必须安装完毕达到初验，拖延一天罚款2000元”没有法律依据，故万方建设集团有限公司要求北京子慕白商贸有限公司给付工期延误的损失174000元的诉讼请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、北京子慕白商贸有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿万方建设集团有限公司损失48516.4元。
二、万方建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还北京子慕白商贸有限公司被强制退场的92套钢制复合门。
三、驳回北京子慕白商贸有限公司的诉讼请求。
四、驳回万方建设集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5184元，反诉费2319元由北京子慕白商贸有限公司承担1636元，万方建设集团有限公司承担5867元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。
审 判 长 李书朵
审 判 员 张建民
人民陪审员 邓立安
二〇一六年十月二十七日
书 记 员 袁伟苓