江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）熟民初字第00590号
原告温州市亚飞铝窗有限公司，住所地温州市泰顺彭月产业基地月湖区1号。
法定代表人甘志成，该公司总经理。
委托代理人吕季蔚，江苏俞晓华律师事务所律师。
委托代理人王东锋，江苏俞晓华律师事务所律师。
被告江苏沙家浜置业有限公司，住所地常熟市阜湖路49号。
法定代表人仇月明，该公司董事长。
委托代理人孔靖岳，江苏海容律师事务所律师。
委托代理人严鸿。
原告温州市亚飞铝窗有限公司（以下简称亚飞铝窗公司）与被告江苏沙家浜置业有限公司（以下简称沙家浜置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月19日立案受理。本院依法组成合议庭于2015年6月19日、2016年1月29日两次公开开庭进行了审理，原告亚飞铝窗公司的委托代理人吕季蔚、被告沙家浜置业公司的委托代理人孔靖岳、严鸿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告亚飞铝窗公司诉称：2011年7月23日，原被告签订《建筑装饰工程施工合同》一份，合同约定：由原告承包被告的江苏沙家浜温泉国际度假中心项目的石材幕墙1#楼南立面、东立面、西立面施工工程，包工包料。合同价款采用固定总价，即在施工图设计、工程量和工期不发生变更的情况下，工程总价不变；若施工图纸或工程量发生变更，或工期提前，变更部分双方另行协商或签订补充协议。合同还对工程款支付进度、违约金、履约保证金等进行了约定。合同签订后，原告向被告缴纳履约保证金45万元，并依约完成了装饰装修工程，2011年9月26日经竣工验收合格。原告于2013年1月17日向被告送交了工程决算书及竣工图，工程造价为7050563.13元，被告未在约定的时间对工程决算提出异议，视为认可，但被告至今仅给付工程款313万元（含相抵的履约保证金45万元），尚结欠工程款3920563.13元。为维护原告合法权益，现诉至法院，请求法院判令：1、被告向原告支付工程款人民币3920563.13元；2、被告向原告返还履约保证金人民币450000元；3、被告向原告支付自2011年9月29日起至法院判决文书确定的给付之日止每天按5000元标准计算的违约金（暂主张人民币2000000元）；4、本案诉讼费用由被告承担。审理中，原告将诉讼请求变更为：1、判令被告向原告支付工程款人民币4370563.13元；2、本案诉讼费用由被告承担。
被告沙家浜置业公司辩称：原被告双方就本案所涉工程共签订三份合同，第一份是2010年11月2日签订，第二份是2011年4月26日签订，第三份是2011年7月23日签订。双方实际履行的是2011年4月26日签订的合同，工程价款采用固定价450万元。由于原告没有按时完工，给被告造成很大损失，所以被告不再结欠原告任何款项。请求法院驳回原告诉请。
经审理查明：原告亚飞铝窗公司系建筑幕墙工程专业承包壹级资质企业，可承担各类型建筑幕墙工程的施工。
2010年11月4日，温州市亚飞铝窗有限公司苏州分公司代表原告亚飞铝窗公司与被告沙家浜置业公司预签订一份建筑装饰工程施工合同，合同载明：“发包方（甲方）：江苏沙家浜置业有限公司承包方（乙方）：温州市亚飞铝窗有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况1.1工程名称：江苏沙家浜温泉国际度假中心1.2工程地点：常熟市沙家浜风景区西侧1.3承包范围：石材幕墙（外墙）1#楼南立面（A-J轴）、东立面（1-35轴）、西立面（A-H轴）1.4承包方式：包工包料1.5工期：本工程工期为60天，具体开工日期按发包方的书面通知为准1.6工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：肆佰伍拾万壹仟贰佰元整，￥4501200元。二、甲方工作……2.3委托苏州平安建设工程项目管理有限公司进行工程监理，监理公司任命王志坚为总监工程师，由张雷作为总监代表在现场对工程质量、进度进行监理。……四、关于工期的约定4.1外墙石材幕墙装饰进场时间及施工个周期根据甲方要求及施工总承包商总进度计划执行，最长工期不得超过80个日历天。具体开工日期按甲方的书面通知为准。……4.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。……六、关于工程款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第1种。本工程为交钥匙工程，乙方以总价450万元承包本合同所有内容。（1）固定总价合同。（在施工图设计、工程量和工期不发生变更的情况下，工程总价不变。若施工图设计或工程量发生变更，或工期提前，变更部分、赶工措施双方另行协商或签订补充协议）……6.2本合同生效后，甲方分四次，按下表约定支付工程款：合同签订后，材料设备到场开始安装后一周内拨款30%￥1350000，竣工验收合格一周内拨款30%￥13500009（含3%的消费券），竣工验收合格满一年后一周内拨款20%￥900000，竣工验收合格满二年后一周内拨款20%￥900000（含5%质保金）。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并按以上约定付款方式付款。七、履约保证金7.1乙方应在签订合同前，交纳合同总价款的10%作为履约保证金，履约保证金必须在乙方全部履行完合同内容，整个工程竣工验收达到合同约定的质量等级，并在工程移交后凭签署的验收证书退还给乙方（无息）。其中验收证书需经甲方授权代表签字盖章后为有效。……十、售后服务、保修10.1乙方须提供在不限制甲方可根据法律获得的其他权利的前提下自验收之日起二年内免费保修服务，包括免费的材料、附件及人工服务等。10.2乙方的保修服务响应时间应自接到甲方通知起24小时内到位服务，如乙方未按照规定时间到位服务的，甲方有权委托他人修理，由此所发生的费用由乙方承担。……”。
2011年4月26日，原被告签订建设工程施工合同一份，载明：“第一部分协议书发包人（全称）：江苏沙家浜置业有限公司承包人（全称）：温州市亚飞铝窗有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：江苏沙家浜温泉国际度假中心工程地点：常熟市沙家浜风景区西侧工程内容：1#楼石材幕墙（外墙）……二、工程承包范围承包范围：1#楼南立面（A-J轴）、东立面（1-35轴）、西立面（A-H轴）。三、合同工期：开工日期：2011年4月26日（以实际开工日期为准）竣工日期：2011年7月14日（以实际竣工日期为准）合同工期总日历天数80天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额（大写）肆佰伍拾万壹仟贰佰元整（人民币）￥4501200元。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。……第三部分专用条款……六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程为交钥匙工程，以总价肆佰伍拾万壹仟贰佰元一次性包死，不因国家政策、市场情况、材料人工等其他一切因素的波动调整。…….26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：见补充条款约定。……十一、其他……41、担保41.1本工程双方约定担保事项如下：承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：乙方应在签订合同前，交纳合同总价款的10%作为履约保证金，履约保证金必须在乙方全部履行完合同内容，整个工程竣工验收达到合同约定的质量等级，并在工程移交后凭签署的验收证书退还给乙方（无息）。其中验收证书需经甲方授权代表签字盖章后为有效。……47、补充条款47.1承包人负责江苏沙家浜温泉国际度假中心1#楼石材幕墙工程。47.2承包人承诺以总价肆佰伍拾万元壹仟贰佰元承包本工程。若没有设计变更、工程量增减，工程总价款不因国家政策、市场因素、材料人工的波动而调整。……47.7付款方式A、合同签订生效，材料、设备到场开始施工后一周内支付工程总价款的30%；B、工程竣工、验收合格后一周内支付工程总价款的30%（其中3%以项目运行后发的消费券支付）；C、竣工验收合格满一年后一周内支付工程总价款的20%；D、竣工验收合格满二年后一周内支付工程总价款的20%，其中包含5%的工程质保金。……”。双方签订的该份合同在常熟市住房和城乡建设局进行了备案。
2011年7月13日，被告就江苏沙家浜温泉国际度假中心1#楼石材幕墙工程向原告发出中标通知书。2011年7月23日，原被告签订建筑装饰工程施工合同一份，合同内容与温州市亚飞铝窗有限公司苏州分公司与被告于2010年11月4日签订的建筑装饰工程施工合同内容一致。
另查明：本案所涉工程施工中，应被告要求对部分工程进行了变更，并增加了部分工程施工，原被告双方就变更、增加工程形成了相应的签证单。整体工程至2011年底完工，原被告双方及监理单位对涉案工程进行了竣工验收，验收意见为：经验收，该工程观感质量较好，质保资料齐全，工程质量符合合同要求。
2013年1月17日，原告向被告送达了工程决算书及工程竣工图，被告收到后未提出异议。
又查明：2012年5月6日，原被告签订补充协议一份，双方约定：一、江苏沙家浜温泉国际度假中心1#楼石材幕墙工程尚有下列工程未最后完工，或需要整改：1、石材表面防腐处理尚未完成；2、石材色差问题尚未解决；3、石材嵌缝尚未完成；4、工程竣工图及相关资料尚未完成。以上未完成项目承包人承诺在计划时间内完成，并由发包人及监理正式验收后，双方签订书面文件为准。二、鉴于工程已经延期完工，给发包人造成很大损失，为配合发包人房屋办证工作，以避免给发包人造成更大损失，承包人请求发包人在上述未完工程完工前会同监理及政府相关部门办理竣工验收手续。在此，双方共同确认如下：1、办理竣工验收手续仅为配合房屋办证所需，双方会同监理及政府相关部门办理的竣工验收手续，及签署的有关竣工验收文件并不视为工程已经竣工，也并不视为承包人在合同中的施工义务已经完成；2、正式竣工验收时间为本补充协议第一条所述的“未完工程”最终完工、完成整改并获得发包人书面确认的时间；合同中与工程竣工有关的权利、义务及责任（如施工义务、钱款的结算与支付、保修期时间的起算等）均以本款所述的正式竣工验收时间为准。
审理中，原被告经核实，确认双方就本案所涉工程实际履行的系2011年7月23日签订的建筑装饰工程施工合同。原被告一直确认被告实际已支付工程款268万元。
审理中，原告表示，双方2012年5月6日签订的补充协议，涉及的“未完工程”实质上是对工程质量及修复的确认，且原告已于补充协议签订后履行了修复义务。
以上事实，由资质证书、建筑装饰工程施工合同、签证单、竣工验收证明书、决算书及文件签收单、补充协议、当事人陈述及本院庭审笔录等在卷佐证。
本院认为：原告系具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质的企业，可承担各类型建筑幕墙工程的施工，其与被告就江苏沙家浜温泉国际度假中心1#楼石材幕墙工程签订的施工合同均系有效合同。因双方就本案所涉工程签订了两份正式合同，且本案工程系被告自行招标工程，故应以体现当事人真实意思表示的合同作为工程款结算及支付参照的依据。根据原被告的举证及陈述，本院分析认为：首先，原被告双方签订的两份正式合同对工程款金额及工程款支付进度约定较为一致，仅是对工程款最终结算的成就条件约定有所不同。其次，从本案所涉工程的中标通知书时间看，双方2011年7月23日签订的合同更符合工程事项的进程；而且双方2011年7月23日签订的合同内容与温州市亚飞铝窗有限公司苏州分公司代表原告与被告于2010年11月4日预签订的合同内容更为一致。再次，审理中，原被告也一致确认双方就本案所涉工程实际履行的是2011年7月23日签订的合同。综上，本院认定，就本案所涉工程，原被告于2011年7月23日签订的合同系双方真实意思体现，应依该份合同的约定对工程款进行结算并确定工程款的支付。本案所涉工程竣工后，原告依约向被告送达了竣工图纸及工程决算书（工程决算价为7050563.13元），被告未在双方约定的期限内就工程决算提出异议，应视为对工程决算价7050563.13元的认可。因本案所涉工程于2011年底已经双方竣工验收合格，依合同约定，被告理应于2014年1月7日前向原告支付全部工程款。审理中，双方确认被告已支付工程款2680000元，故原告现主张被告支付工程余款4370563.13元于法有据，本院予以支持。关于被告抗辩称原告逾期完工导致被告损失，被告无需再支付原告工程款的主张，本院认为，首先，双方2012年5月6日签订的补充协议约定的内容并非真正意义上的工程是否竣工及是否验收的认定，实质上是对工程存在的质量问题进行确认；而且，该补充协议签订前，双方已履行了工程竣工验收并经验收合格。其次，合同履行期间，应被告要求对部分工程进行变更并增加部分工程施工，符合合同关于工程竣工时间相应顺延的约定。再次，被告也未能就原告是否存在工期相应顺延后有无再逾期完工、逾期完工时间及由此造成多少损失提供证据证明。故本院对被告的抗辩意见不予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
被告江苏沙家浜置业有限公司应于本判决生效后十日内给付原告温州市亚飞铝窗有限公司工程款人民币4370563.13元（如采用转账方式支付，请汇入原告温州市亚飞铝窗有限公司指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：常熟农村商业银行金龙支行，账号：1079）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费41765元，由被告江苏沙家浜置业有限公司负担（原告同意其预交的案件受理费由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告在本判决生效之日起十日内向原告支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：1076）。
审 判 长 翟艳伟
人民陪审员 俞祚永
人民陪审员 瞿元栋
二〇一六年二月二日
书 记 员 宋 洁