陕西省府谷县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）府民初字第00192号
原告（反诉被告）王向君。
委托代理人王礼平。
被告（反诉原告）王二雄。
原告（反诉被告）王向君与被告（反诉原告）王二雄建设工程施工合同纠纷一案，原告于2014年1月14日向本院起诉，本院受理后，依法由审判员高永平适用简易程序，于2014年3月7日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）王向君及其委托代理人王礼平、被告（反诉原告）王二雄均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）王向君诉称：2011年5月3日，原告与被告签订了《农业平整土地承包合同》。原告承包了被告的大红湾（荒山）平整工程，双方约定，工程量约60万立方，单价每立方12元；工程款按月进度支付，每月26日至31日，承包方上报当月完成工程量及工程款，发包方进行审核并组织验收，验收合格后，次月6日前支付上月完成工程量70％的工程款，剩余30％工程款在下月结算工程款时一并结清。合同履行中，原告尽一切努力按照约定完全履行自己的义务、加快工程进度。工程完成、并经被告验收后，原、被告共同确认工程量为61万方，总价款为7320000元。但直至起诉之日，被告仍有30％的工程款，即2196000元，未向原告支付；同时被告拒不退还原告交纳的保证金720000元。原告多次主张该权利，但被告总是以各种借口推诿，拒不履行。被告拒不支付剩余工程款的行为和被告拒不退还保证金的行为，严重侵犯了原告的合法权益。请求人民法院依法判令被告立即支付原告剩余工程款2196000元，判令被告立即返还原告所交纳的保证金720000元，本案的诉讼费用由被告承担。
原告（反诉被告）向法庭提交以下证据：
1、农业平整土地承包合同一份。证明原告方与被告方于2011年5月3日签订农业平整土地承包合同，工程项目位于大红湾，原告方提供320大型推土机3台，型号是，机身编号为，双方约定工程量为60万立方，单价每立方12元，工程总价款720万元，工程期限从2011年5月3日至2011年11月1日。合同对双方的权利义务作了明确的规定。
2、收条一支。证明签订合同当日原告按照合同约定给付被告保证金720000元。
被告（反诉原告）王二雄辩称：原、被告签订合同时约定工程于2011年11月1日完工，但原告直至2012年3月23日才完工，原告方严重违约，已经给被告方造成了重大损失，延误工期是因为原告的设备故障所导致，原告方应该按双方的约定承担违约责任。现在被告不要求原告赔偿因工期延误所造成的损失已经很照顾原告方了，下欠工程款被告不应支付，保证金也不应该退还。由于原告方推土机出现故障不能正常工作导致合同违约，给被告方带来了严重的经济损失，留下的部分土石方已经上冻，导致施工费用增大。看到工程可能不能按期完工，因此被告雇佣了两台推土机，费用已经自行支付。原告方没有按时完工，影响被告转让土地，造成了重大经济损失，扣除原告的工程款，远不够被告的经济损失。2011年12月份，有很多土地合作方想投资，由于原告迟延交工，给被告造成了重大的经济损失。所以被告方拒绝支付所欠原告方的工程款，保证金也不予退还。2011年5月3日，双方签订了《农业平整土地承包合同》，约定了施工方式、工程量、工程期限、总价款、付款方式及违约责任，并约定如甲方不能按时支付工程款时，每迟延一天，按照应付款项的百分之二分之五支付违约金，累计迟延支付30日以上，乙方有权解除合同，如乙方不能按时完工，迟延不超过10天的，按照约定每迟延一天罚工程总价款的百分之一，迟延超过10天，不超过20天的，乙方所交纳的72万元保证金不予退还，迟延超过20天以上的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向其支付合同总价款20％的违约金及赔偿损失。现反诉被告王向君未按照合同约定完成平整土地工程，按照约定对保证金72万元应当不予退还，且反诉被告应当按照合同约定总价款的720万元支付反诉原告违约金144万元。2011年11月，反诉原告王二雄雇佣段鹏完成反诉被告王向君未完成的工作，并支付段鹏工程款38万元，反诉被告应当在工程款扣除。
被告（反诉原告）向法庭提交以下收据：
收据五支、领条一支。证明从2011年6月10日起至2011年11月5日止，被告六次共计给付原告工程款5124000元。
2、领条一支。证明被告雇佣段鹏完成原告未完成的工作，支付段鹏工程款380000元。
经庭审质证：
对原告（反诉被告）提供的1、2号证据，被告（反诉原告）对真实性和内容均无异议。
对被告（反诉原告）提供的1、2号证据，原告（反诉被告）对真实性和内容均无异议。
本院对原、被告质证的证据作如下证据：
对原告（反诉被告）提供的证据，因被告（反诉原告）对其真实性无异议，予以确认；对被告（反诉原告）提供的证据，因原告（反诉原告）对其真实性无异议，予以确认。
本院根据双方当事人的陈述，举证、质证及认证，查明以下事实：2011年5月3日，作为甲方的被告（反诉原告）王二雄与作为乙方的原告（反诉被告）王向君签订了农业平整土地承包合同，施工地点及工程项目位于大红湾（荒山）用于王二雄平整土地工程；王向君提供中联牌大型推土机3台，机身编码为；工程量约60万立方，每立方12元，工程总价款720万元；合同签订时，乙方交纳保证金72万元，工程完工、经验收合格后保证金无息退还，推土机消耗柴油由乙方全部支付，工程款按月进度支付，每月26日至31日，报当月完成工程量及工程款，发包方进行审核并组织验收，验收合格后，次月6日前支付上月完成工程量70%的工程款，剩余30%工程款在下月结算工程款时一并结清；工程期限从2011年5月3日起至2011年11月1日；若工期每提前三天以上奖工程造价的百分之五，每延误一天罚工程总价款的百分之一；甲方应在工程完成验收后按约支付工程款，并有权派员现场监督，如发现施工及质量问题，责成乙方返工，所有费用乙方负责，并且不能迟延施工期限，履行与土地平整相应的义务；乙方应按照约定，精心进行施工，接受甲方对工程的质量要求，注意施工安全，工程中的安全责任与甲方无关；双方因违约所造成的经济损失和相关责任，由违约方赔偿及承担，如甲方不能按时支付工程款，每迟延一天，按照应付款项的百分之二分之五支付违约金，累计迟延支付30日以上，乙方有权解除合同，若乙方不能按时完工，迟延不超过10天的，按照约定每迟延一天罚工程款的百分之一，迟延超过10天不超过20天的，乙方所交纳的72万元保证金不予退还，迟延超过20天以上的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向其支付合同总价款20%的违约金及赔偿损失；双方约定如在合同履行中双方出现争议，应协商解决，如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。合同签订后，王向君开始施工。2011年5月4日，王二雄收到王向君承包工程保证金柒拾贰万元整。2011年6月10日，王向君收到王二雄工程款950000元的，2011年7月8日，收到工程款950000元，2011年8月6日，收到工程款970000元，2011年9月10日，收到工程款900000元，2011年10月19日，收到工程款1014000元，2011年11月5日，收到工程款340000元，王向君共收到王二雄工程款5124000元。由于推土机出现故障，导致工程未能按期完成平整土地的工程，2011年12月24日之后，王向君再没有进行施工，王向君共完成土方工程量61万立方。2011年11月，王二雄雇佣段鹏完成王向君未完成的工作，并支付段鹏工程款380000元。
本院认为：作为乙方的原告（反诉被告）王向君与作为甲方的被告（反诉原告）王二雄签订农业平整土地承包合同，工程项目位于大红湾（荒山），工程量约60万立方，价格为每立方12元，王向君实际完成工程量61万立方，王二雄应付王向君工程价款7320000元，因王二雄已支付王向君5124000元，故王二雄应于本判决生效之日起五日内向王向君支付工程价款2196000元。双方约定，如乙方不能按时完工，迟延不超过10天的，按照约定每迟延一天罚工程总价款的百分之一；迟延超过10天但不超过20天的，乙方所交纳的72万元保证金不予退还；迟延超过20天以上的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向其支付合同总价款20％的违约金及赔偿损失。王向君虽然完成土方工程量61万立方，但未按照合同约定完成平整土地工程，按照合同约定王二雄对保证金72万元不予返还，同时，王向君应按照合同约定总价款的720万元向王二雄支付20％的违约金，双方对原告应承担违约责任均无异议，且不违反相关法律规定，因此，王二雄收取王向君的保证金72万元应当不予返还，同时王向君应于本判决生效之日起五日内向王二雄支付违约金144万元。关于王二雄主张，因王向君违约造成其损失600万元，因其未向法庭提交证据，故对该主张不予考虑。王二雄支付段鹏工程款380000元，与王向君无关，该请求应依法予以驳回。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条之规定，判决如下：
被告（反诉原告）王二雄于本判决生效之日起五日内支付原告（反诉被告）王向君工程款2196000元；
原告（反诉被告）王向君于本判决生效之日起五日内支付被告（反诉原告）王二雄违约金1440000元；
被告（反诉原告）王二雄不予返还原告（反诉被告）王向君向其交纳的保证金720000元；
四、驳回被告（反诉原告）王二雄的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费30128元，适用简易程序审理减半收取15064元，由被告王二雄负担；反诉费24080元，适用简易程序审理减半收取12040元，由原告（反诉被告）王向君负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。
审判员 高永平
二〇一四年三月二十五日
书记员 白文波