安徽省临泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）临民一初字第05043号
原告：浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司，统一社会信用代码341221000022379（1-1），住所地安徽省临泉县城关镇城中南路226号。
负责人：何朝阳，任经理。
委托诉讼代理人：骆东升，安徽文瑞律师事务所律师。
被告：安徽三强清洁用品有限公司，统一社会信用代码341221000026358，住所地安徽省临泉县工业园区白沟西路东侧。
法定代表人：魏华，任总经理。
原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司与安徽三强清洁用品有限公司建设工程施工合同纠纷一案，原告于2015年12月11日起诉，本院受理后，依法组成合议庭于2016年2月26日公开开庭进行了审理。原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司委托代理人骆东升到庭参加诉讼，被告安徽三强清洁用品有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告南方建工临泉分公司诉称：2013年11月16日，被告与浙江省东阳市南方建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，被告将其建设的钢结构5、6号厂房工程包工包料发包给浙江省东阳市南方建筑工程有限公司，工程总价款308万元。合同专用条款第26条：“双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：主体（钢结构）完成后，付合同价款50%进度款，竣工验收合格后付45%工程款，余款5%为质保金，待工程竣工后一年内无质量问题一次付清。”专用条款第35.1条约定：“发包方逾期支付进度款，按逾期总额承担日5‰的利息和违约金，并赔偿因工期延误造成的全部经济损失”。2014年1月初，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司按照合同约定将合同约定的工程主体及合同外的增加工程施工完毕。被告并未按约定支付50%的工程进度款，尚欠进度款34万元。直至2014年2月底，由于被告急需使用该厂房，在被告负责人一再承诺和多次请求下，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司继续施工至工程总量的70%以上。然而，至今被告一直延迟支付工程进度款，已构成根本违约，且给浙江省东阳市南方建筑工程有限公司造成巨大经济损失，2014年11月1日，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司将与被告之间合同权利和义务及诉讼权利全部移交原告。原告请求依法判令解除浙江省东阳市南方建筑工程有限公司与被告之间签订的《建设工程施工合同》；判令被告支付原告工程款（包括合同外增加工程费用）人民币958000元及按日5‰的利息和违约金暂定为人民币100000元，且相应利息及违约金支付至全部清偿之日止；判令被告赔偿原告因工期延误增加的工人工资、管理费用等共计人民币62000元。
原告南方建工临泉分公司为支持其诉讼请求，向本院提举以下证据材料：
第一组：原告营业执照、组织机构代码证、临泉县市场监督管理局出具的被告的私营企业基本注册信息查询单。表明原告具备承建建筑工程的资质资格，表明原、被告的企业信息及具有的诉讼主体资格。
第二组：2013年11月16日被告与浙江省东阳市南方建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》、浙江省东阳市南方建筑工程有限公司出具的《声明》、证人刘某出具的证明、证人闫某出具的证明、证人赵某出具的证明、临泉县人民法院（2014）临民一初字第03883号民事裁定书。表明1、被告将其建设的钢结构5、6号厂房工程包工包料发包给浙江省东阳市南方建筑工程有限公司，工程总价款308万元。合同专用条款第26条：“双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：主体（钢结构）完成后，付合同价款50%进度款，竣工验收合格后付45%工程款，余款5%为质保金，待工程竣工后一年内无质量问题一次付清。”2、2014年1月初，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司按照合同约定将合同约定的工程主体及合同外的增加工程施工完毕。被告并未按约定支付50%的工程进度款，尚欠进度款34万元。2014年2月底，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司继续施工至工程总量的70%以上，被告拖欠工程款958000元未付。3、按照合同专用条款第35.1条约定：“发包方逾期支付进度款，按逾期总额承担日5‰的利息和违约金，并赔偿因工期延误造成的全部经济损失”，从2014年3月1日起至2016年2月26日（庭审之日），原告应得利息和违约金3482330元，原告请求利息及违约金暂定为100000元，法院应予支持。4、原告因被告违约多支付看工地、资料员工人工资等经济损失人民币62000元。5、本案曾起诉后又撤诉的事实。
第三组：证人刘某庭审证言，表明被告拖欠原告工程款，工程停工，原告尚欠证人看工地、保管资料10个月18000元工资。
第四组：安徽阜阳永诚工程造价咨询公司阜永字（2016）214号工程造价审核报告，表明由原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司承建的被告安徽三强清洁用品有限公司5#、6#车间，由于被告原因工程无法继续施工，现已完成工程包括基础、砖墙、砼柱、钢屋架造价1956730.54元。
被告三强公司未答辩亦未向本院提举证据材料。
经审理查明：2013年11月16日，被告安徽三强清洁用品有限公司与浙江省东阳市南方建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，将其需建设的钢结构5、6号厂房工程包工包料发包给浙江省东阳市南方建筑工程有限公司，工程总价款308万元。该合同专用条款第26条约定工程款（进度款）支付方式和时间：主体（钢结构）完成后，付合同价款50%进度款，竣工验收合格后付45%工程款，余款5%为质保金，待工程竣工后一年内无质量问题一次付清。专用条款第35.1条约定：发包方逾期支付进度款，按逾期总额承担日5‰的利息和违约金，并赔偿因工期延误造成的全部经济损失。该工程因被告未按合同约定支付工程进度款于2014年4月停工至今。截至到目前，原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司共收到被告工程款1000000元。该未完工程经安徽阜阳永诚工程造价咨询公司进行工程造价审核，于2016年3月18日出具阜永字（2016）214号工程造价审核报告，被告核定由原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司承建的被告安徽三强清洁用品有限公司5#、6#车间，现已完成工程包括基础、砖墙、砼柱、钢屋架造价1956730.54元。2014年11月1日，浙江省东阳市南方建筑工程有限公司将与被告之间合同权利和义务及诉讼权利全部移交原告。原告请求依法判令解除浙江省东阳市南方建筑工程有限公司与被告之间签订的《建设工程施工合同》；判令被告支付原告工程款（包括合同外增加工程费用）人民币958000元及按日5‰的利息和违约金暂定为人民币100000元，且相应利息及违约金支付至全部清偿之日止；判令被告赔偿原告因工期延误增加的工人工资、管理费用等共计人民币62000元。
本院认为，被告安徽三强清洁用品有限公司与浙江省东阳市南方建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》合法有效，应当受到法律保护。浙江省东阳市南方建筑工程有限公司自愿将其与被告之间的合同权利、义务及诉讼权利全部转让给原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司系其公司真实意思表示，不违反法律规定，本院对此予以认可。由于被告过错致使工程无法继续施工，原告请求解除合同依法应予支持。合同解除，被告理应赔偿施工方对已建工程的投入及因此造成的其它损失。原告没有证据证明其为被告施工进度50%及70%的具体日期，其请求依照合同约定判决被告支付工程进度款按日5‰的利息和违约金无法计算。原告请求判令被告赔偿原告因工期延误增加的工人工资、管理费用等，因证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条、第九十七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决如下：
解除浙江省东阳市南方建筑工程有限公司与被告安徽三强清洁用品有限公司之间签订的《建设工程施工合同》；
被告安徽三强清洁用品有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司人民币956730.54元；
驳回原告浙江省东阳市南方建筑工程有限公司阜阳临泉分公司的其他诉讼请求。
如果未按照判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14880元，由被告安徽三强清洁用品有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审 判 长 臧华杰
审 判 员 张 伟
人民陪审员 王雅菁
二〇一七年三月十三日
书 记 员 吴旭丽
附有关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。