北京市第三中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）三中民终字第10513号
上诉人（原审原告）项启凤，男，1955年10月13日出生。
委托代理人李海霞，北京京润律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）北京市密云县密云镇大唐庄村民委员会，住所地北京市密云县新西路41号。
法定代表人项启国，村主任。
委托代理人王淑明，女，1955年3月25日出生。
上诉人项启凤因与被上诉人北京市密云县密云镇大唐庄村民委员会（以下简称大唐庄村委会）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，不服北京市密云县人民法院（2015）密民初字第2788号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭并公开审理了本案。项启凤及其委托代理人李海霞，大唐庄村委会之委托代理人王淑明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
2015年4月，项启凤诉至原审法院称：2009年11月3日，我与大唐庄村委会签订《拆迁安置协议（回迁）》，该协议约定大唐庄村委会拆除我位于大唐庄村内的房屋，按照“拆一平米还一平米”的原则对我进行安置，应安置建筑面积190平方米的房屋，同时协议还约定，自整体拆迁完成后18个月内安置回迁。大唐庄村整体拆迁于2009年12月完毕，至今已超过约定回迁时间三年多，大唐庄村委会并未安排我回迁。大唐庄村委会的行为违反了协议及法律规定，构成实质违约，导致我无法实现合同目的。故诉于法院，请求判令：1.解除双方签订的《拆迁安置协议（回迁）》；2.大唐庄村委会按照我被拆迁房屋的面积、位置、结构恢复原状或由我在原址自建房屋，由此产生的建房费用由大唐庄村委会承担；3.大唐庄村委会支付赔偿金9000元；4.诉讼费由大唐庄村委会承担。
大唐庄村委会辩称：我村委会与项启凤签订《拆迁安置协议（回迁）》属实。拆迁是为了改善村中环境，进行旧村改造。现由于国家土地政策的调整，该建设项目需获得国家相关审批手续，才能进行。未能及时按协议全面对项启凤进行安置，是因为与我村委会合作建设大唐庄新区的北京东方新景公司迟迟没有完成项目审批手续。为此北京东方新景公司愿意以每平方米16000元的价格对项启凤进行货币补偿，该价格是经过密云县住房和城乡建设委员会批准的价格，但是项启凤不同意。我村委会实际一直在履行《拆迁安置协议（回迁）》，不同意项启凤的诉讼请求。
原审法院经审理查明：2009年11月3日，大唐庄村委会为改善村中居住环境，对该村进行旧村改造，与项启凤签订《拆迁安置协议（回迁）》，该协议主要内容有：“拆迁人密云县大唐庄村委会（甲方）、被拆迁人项启凤（乙方）；甲方拆除乙方坐落在大唐庄村房屋16间，建筑面积239平方米；根据密云县房屋拆迁实施细则的规定，按照拆一平米还一平米的原则，双方同意回迁安置在大唐庄新居住区内；回迁安置在一层，建筑面积90平方米，回迁安置在五层，建筑面积80平方米；自整体拆迁完成后18个月内安置回迁”等内容。协议签订后，项启凤按约履行了将其房屋交付拆迁的合同义务。由于大唐庄村委会至今未完成该建设项目的国家行政审批手续，致使项目建设延搁，造成未能按约对项启凤进行回迁安置，为此项启凤诉于法院。
另查明，大唐庄村委会通过与合作方北京东方新景公司沟通、协商，并获得行政机关的确认，由北京东方新景公司按照每平方米16000元的标准对项启凤应回迁安置的房屋进行货币补偿，项启凤认为补偿数额过低，不同意该标准。
原审法院经审理认为：项启凤与大唐庄村委会签订《拆迁安置协议（回迁）》后，项启凤已履行完毕其合同义务，大唐庄村委会作为合同相对方，亦应严格依约履行自身义务，及时交付回迁安置房屋。由于大唐庄新区建设项目需按照国家行政审批流程，履行行政审批手续，现大唐庄村委会未能完备项目审批手续，致使项目建设延搁至今。纵观整个《拆迁安置协议（回迁）》，合同目的是双向的。项启凤将被拆迁的房屋交付大唐庄村委会拆除，已完成协议约定义务，实现了协议当中大唐庄村委会拆迁目的，而项启凤的协议目的没有实现，不能说明整个合同目的不能实现。虽然大唐庄村委会未履行协议约定的18个月内安置回迁的义务，但其采取了相应的补救措施，将安置的房屋改为货币补偿，说明大唐庄村委会亦在实际履行合同，并非不能实现合同目的。大唐庄村委会未交付安置的房屋，构成逾期履行，应承担迟延履行责任。故法院对项启凤要求解除与大唐庄村委会签订的《拆迁安置协议（回迁）》的诉讼请求，不予支持。由于协议在实际履行当中，大唐庄村委会应承担的是迟延履行责任，项启凤要求恢复原状的诉讼请求不符合法律规定。项启凤要求在原址自建房屋的诉讼请求，不属于法院主管，故对项启凤的该项诉讼请求不予支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据予以证明，证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。项启凤要求大唐庄村委会赔偿经济损失9000元的诉讼请求，应提供充分证据予以证明，现项启凤未提供相应证据，故对该项请求，法院亦不予支持。
据此，原审法院于2015年7月作出判决：驳回项启凤的诉讼请求。
判决后，项启凤不服，上诉至本院，要求撤销原判，改判支持其原审诉讼请求。主要理由为：1.将安置房屋变更为货币补偿属合同变更，应由双方协商确定；2.大唐庄村委会构成违约，项启凤有权要求解除合同；3.项启凤要求将房屋恢复原状或原地重建具有法律依据且客观可以实现，法院应当支持。大唐庄村委会同意原判。
本院经审理查明的事实与原审法院查明事实一致。
上述事实，有双方当事人陈述、《拆迁安置协议（回迁）》、密云县住房和城乡建设委员会文件、北京市密云县人民法院（2014）密民初字第6928号民事判决书、北京市第三中级人民法院（2015）三中民终字第03300号民事判决书等证据在案佐证。
本院认为：本案上诉争议焦点是《拆迁安置协议（回迁）》能否解除并由项启凤在原址重建房屋。
项启凤与大唐庄村委会签订《拆迁安置协议（回迁）》后已经按照约定履行完毕其合同义务，大唐庄村委会亦应根据约定及时交付回迁安置房屋。现因大唐庄新区项目建设需要按照国家行政审批流程履行相应审批手续，致使大唐庄村委会无法按照合同约定时间交付回迁安置房屋，大唐庄村委会已违约，项启凤针对大唐庄村委会的迟延履行行为可要求大唐庄村委会继续履行合同、损害赔偿或采取其他补救措施。
项启凤此前起诉大唐庄村委会要求继续履行合同，本院作出（2015）三中民终字第03300号民事判决书，认为大唐庄村委会未能办理开发建设的审批手续，致使项目至今未能破土动工，合同无法实际履行，驳回了项启凤的诉讼请求。现项启凤要求解除合同。
合同解除也是违约的救济方式之一，但是解除只是手段，终止履行、恢复原状或对无法履行的合同采取补救措施才是最终目的。本案中，项启凤要求解除合同同时要求恢复原状，并且不同意货币补偿，因此必须对争议的《拆迁安置协议（回迁）》是否具备恢复原状的可能性予以考虑。
本案争议的《拆迁安置协议（回迁）》仅涉及的是大唐庄旧村改造项目的一部分。大唐庄村旧村房屋包括本案中涉及当事人的房屋均已被拆除，宅基地均已交回大唐庄村委会，部分楼房已经建成，大唐庄村关于本次旧村改造的整体方案已在实际履行之中。旧村改造项目需统一规划、统一实施，在大部分房屋已建成的情况下，终止部分《拆迁安置协议（回迁）》并将房屋恢复原状必将影响到旧村改造项目的整体推进，涉及项目的变更或调整。而旧村改造项目系村集体“拆迁”并非传统意义上的拆迁，其目的是腾出旧村宅基地由村委会统一安置，遵循村民讨论、集体协商的原则，项目的变更、调整应由村集体决定。且原址重建涉及用地和建房审批问题，也需经村民会议讨论决定方可办理。因此，争议的《拆迁安置协议（回迁）》不宜通过诉讼解除，需由项启凤与大唐庄村委会协商进行，当前情况下，争议的《拆迁安置协议（回迁）》的解除与恢复原状尚不具备条件。大唐庄村委会应尽快推动项目进行或拿出妥善的解决方案，解决村民住房问题，避免给村民利益造成更大的损害。
尽管争议的《拆迁安置协议（回迁）》的解除与恢复原状尚不具备条件，但项启凤仍可针对大唐庄村委会迟延履行的行为主张损害赔偿或要求其采取其他补救措施。
对于项启凤在本案中主张经济损失9000元的请求，因其此项请求未提供证据予以证明，故不应予以支持。
综上，项启凤的上诉主张不成立，原审判决结果并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费25元，由项启凤负担（已交纳）。二审案件受理费50元，由项启凤负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 邓 青 菁
代理审判员 李 丹
代理审判员 周 易
代理审判员 夏 莉
代理审判员 陈 茜
二〇一五年十月十九日
书 记 员 衡珊珊书记员刘怡然