广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂0804民初523号
原告：安徽省安源消防工程有限公司广西分公司，营业场所：
广西南宁市青秀区民族大道63-1号阳光城市广场1103号，统一社会信用代码：91450103083624037B。
负责人：常杰，该分公司经理。
委托诉讼代理人：钟庆，广西李登之律师事务所律师。
委托诉讼代理人：谭里琦，广西钰锦律师事务所律师。
被告：贵港理昂生物质发电有限公司，住所地：广西贵港市覃塘区市台湾产业园内，统一社会信用代码：91450800397230516Q。
法定代表人：任福初。
委托诉讼代理人：邓晶晶，湖南联合创业律师事务所律师。
委托诉讼代理人：罗婉栗，湖南联合创业律师事务所实习律师。
原告安徽省安源消防工程有限公司广西分公司（以下简称安源公司）与被告贵港理昂生物质发电有限公司（以下简称理昂公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年4月11日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人、被告的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原告安源公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款684358.17元（合同内工程款192500元、合同外工程款491858.17元）及违约金（以684358.17元为基数，按中国人民银行同期贷款利率4.85%计算，自2015年7月1日起直至清偿之日止）；2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：其与被告于2014年10月28日签订《消防工程施工合同》，约定由其承包建设被告的消防工程，承包范围包括全厂室外消防管网工程等，合同总价为固定总价1950000元。其已经按合同约定进场施工，并于2015年6月底验收竣工，被告已支付合同内工程款1757500元，尚余192500元未支付。在施工期间，被告要求增加了半堆场消防水炮管道支架制作安装等合同外工施工，工程价款491858.17元。2015年7月12日，广西达人消防检测有限公司对该工程进行了竣工检测并鉴定工程质量为合格。但被告拒不支付合同内外的工程款共计684358.17元，应自逾期之日起依照约定向其支付利息。
被告理昂公司辩称，一、被告同意支付合同工程款195万元，并已按时支付，但其中工程款的5%为质保金，约定在工程竣工结算审计完成双方认可两年后10天内支付，本工程的结算时间为2017年2月14日，应支付的时间为2019年2月24日，到期前被告有权拒绝支付，不存在违约；二、不同意支付原告所主张的合同外工程款：1、本工程为固定承包总价，价款不予调整，区别于按工程量结算的施工合同；2、原告所主张的合同外工程并非被告要求，所提变更报价书等证据仅有原告单方盖章，未经其确认，且上述单据的落款时间在结算时间之前，说明对该工程进行最终结算时，双方已经认可工程款数额，不存在所谓的合同外工程款，被告有权拒绝支付；3、合同约定的竣工时间为2015年3月12日，本工程于2015年7月12日竣工验收，因原告逾期竣工，应支付违约金，在工程款中扣除。
经审理查明，原告作为乙方、被告作为甲方经协商于2014年10月28日签订《消防工程施工合同》，由原告承包建设被告的消防工程，该合同约定：一、承包范围范围方面（条款2）：全厂室外消防管网工程、主厂房工程消防工程……等，以及未列明的按图纸和规范要求完成以上承包范围内可能发生的其他工作内容及施工过程的甲方指令。二、合同承包方式、价款方面（条款3、4）：约定合同包干价1950000元，除因被告原因增减工程量和变更设计外，价款一律不作调整。条款4.2.5约定“本工程合同固定承包总价不因任何因素（包括人工费调整、国家政策性调整、市场价格变化、环境因素及其他原因等）而变更”。条款4.2.6约定“未经甲方书面同意，乙方未按设计施工图施工或者未按合同约定品牌提供材料……如造成工程量或造价增加的，甲方不予调整固定承包价”。三、付款方式、逾期付款方面（条款4.3及13.1.2）：第一、二次付款为均总价款30%，第三次为25%，第四次直至总价款的95%。剩下工程总结算价款5%为质保金，在工程竣工结算审计完成双方认可两年后10天内支付。甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付利息，自逾期之日起至支付之日止按照银行同期贷款利率计算。
合同签订后，原告依照约定开始进场施工，2015年7月12日，该工程经广西达人消防检测有限公司检测为合格。2017年2月14日，原、被告双方进行了工程结算，被告已经支付合同工程款1755000元，尚余支付195000元。
另，原告主张被告要求增加了半堆场消防水炮管道支架制作安装等合同外工施工，工程价款491858.17元，未提交有经双方协商一致的增加工程量的合同书，所提交的报告、报价书、签证单、结算单未有被告的签字确认增加合同外的工程量，庭审时被告亦不予认可合同外工程。
本院认为，一、被告是否应支付合同内的工程款？
原、告基于自愿合法的基础上签订消防工程施工合同，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方具有约束力，各自应依照合同约定履行相应的义务。被告已依照合同约定完成工程建设并经竣工检测为合格，原告应依约向被告支付工程款。被告对于支付合同工程款并无异议，但是提出工程款的5%为工程质保金，到期前被告有权拒绝支付。对于工程款的5%的理解上，原、被告双方产生分歧，原告认为是尚未支付工程款的5%亦即是9750元，被告认为是工程总价款的5%亦即是97500元，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定”的规定，本院认为，根据建筑行业特性、惯例及本合同的总价款、付款条款的全面理解，如果5%理解为尚未支付工程款的5%，为9750元，不足以为合同造价1950000元的工程作质量保证，应理解为工程总价款5%，而不是尚未支付工程款的5%。依照约定，工程质保金在工程竣工结算审计完成双方认可两年后10天内支付，本工程的结算时间为2017年2月14日，应支付的时间为2019年2月14日后10日支付，到期前被告有权拒绝支付。被告尚未支付195000元，扣除质保金97500元，应向原告支付97500元。
二、被告是否应支付原告所主张合同外工程款？
依照《中华人民共和国合同法》第二百七十条“建设工程合同应当采用书面形式”之规定，原告主张合同外工程，未提交有经双方协商一致的增加工程量的书面合同书，所提交的报告、报价书、签证单、结算单未有被告的签字确认增加合同外的工程量，结合合同中约定承包范围包括“……未列明的按图纸和规范要求完成以上承包范围内可能发生的其他工作内容及施工过程的甲方指令”，现有证据不足以证实原、被告之间产生本合同外的工程量，亦无法区分所谓合同内外的工程量，且本合同约定工程价款为包干价，不因任何因素（包括人工费调整、国家政策性调整、市场价格变化、环境因素及其他原因等而变更，因此对原告主张合同外的工程款不予支持。
三、被告是否支付原告逾期付款利息？原告是否逾期竣工构成违约，需向被告支付违约金？
被告逾期支付原告97500元，依照合同约定“甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付利息，自逾期之日起至支付之日止按照银行同期贷款利率计算”，应向原告支付利息，关于逾期之日，原告主张逾期之日为2015年7月1日，因逾期之日不明确，本院以竣工验收之日（2015年7月12日）起作为逾期之日计算利息（以97500元为基数，自2015年7月12日直至清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
关于被告提出原告逾期竣工构成违约的辩论意见，本院认为不能因为没有按照约定的时间竣工就认定系原告原因所造成逾期竣工，建筑工程有着其复杂性，竣工受到诸多不确定因素例如天气、合同以外的其他工作进度等影响，被告没有证据显示是因为原告的原因造成的逾期竣工，且原、被告双方经过了工程结算，如果被告认为原告逾期竣工构成违约，在结算工程款当时便应当向原告提出一并处理。因此，对于被告的该辩论意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十四条、二百六十九条、二百七十条、二百八十六条的规定，判决如下：
一、被告贵港理昂生物质发电有限公司向原告安徽省安源消防工程有限公司广西分公司支付工程款97500元及利息（以97500元为基数，自2015年7月12日直至清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告安徽省安源消防工程有限公司广西分公司的其他诉讼请求。
案件受理费11191元，适用简易程序审理减半收取为5596元（原告已预交），由原告安徽省安源消防工程有限公司广西分公司负担4596元，由被告贵港理昂生物质发电有限公司负担1000元。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限届满之日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数加五提出副本，上诉于广西壮族自治区贵港市中级人民法院，并应于递交上诉状之日起七日内，预交上诉案件受理费11191元，款汇至户名为：贵港市中级人民法院—诉讼费，开户行：中国农业银行贵港分行营业部，账号：45×××93，逾期不交也不提出缓交、免交申请的，则按自动撤回上诉处理。
审判员 林 伟
二〇一七年六月二十七日
书记员 刘雪敏