中华人民共和国山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）青民一终字第1366号上诉人（原审原告）美国百盛年拉古尼建筑公司（BassenianLagoniArchitects）。法定代表人卡尔·w·拉戈尼（Carl·w·Lagoni），董事长。委托代理人刘慧，北京市荣博律师事务所律师。上诉人（原审被告）青岛美仑堡置业有限公司。法定代表人于同富，经理。委托代理人赵德发，山东文鸿律师事务所律师。委托代理人滕贞乐。上诉人美国百盛年拉古尼建筑公司（以下简称百盛公司）因与上诉人青岛美仑堡置业有限公司（以下简称美仑堡公司）建设工程设计合同纠纷一案，均不服中华人民共和国山东省即墨市人民法院（2013）即民初字第46号民事判决向本院提起上诉。本院于2014年6月9日受理后，依法组成由审判员董则明担任审判长并主审本案，代理审判员李蕾、齐新参加评议的合议庭，于2014年7月29日组织双方当事人对有关事实和证据进行核对。上诉人百盛公司的委托代理人张慧，上诉人美仑堡公司的委托代理人赵德发、滕贞乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。百盛公司在一审中诉称，2011年9月20日，双方签订《美伦堡项目会所室内设计合同》，该合同约定，美仑堡公司委托百盛公司担任样板房和会所项目室内设计工作，其中样板房有几套户型，本合同暂定会所和一套户型（米兹纳风格）样板房的室内设计。会所设计费共计150700美元，样板房设计费共计141050美元。该项目设计分四个阶段执行，即概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工期间跟踪设计咨询服务。双方还约定了每个设计阶段的付款期限和比例，并约定最终方案正式批准后，如果应美仑堡公司要求的方案更改或设计变动，其服务费用以每小时200美元计算。上述合同签订后，百盛公司不但按合同约定及美仑堡公司要求履行了设计义务，百盛公司还派设计师多次到现场进行指导和回答问题，对超出合同服务范围的设计进行修改、调整。但美仑堡公司却违反约定，未按约定期限支付设计费，现尚欠百盛公司已完成设计任务设计费43763美元，虽经百盛公司多次索要，美仑堡公司至今未付。请求依法判令：1、美仑堡公司支付百盛公司设计费43763美元，折合人民币275700元；2、美仑堡公司按照银行同期逾期贷款利率支付百盛公司逾期付款利息，自2012年3月10日起暂计算到2012年10月10日约为人民币13202元；3、本案诉讼费由美仑堡公司负担。百盛公司在诉讼过程中，变更诉讼请求为：1.增加百盛公司催要本案设计费发生的差旅费、材料费等费用人民币20000元；2.美仑堡公司逾期付款利息增加人民币9412元（暂计算到2013年3月9日），增加后利息为人民币22614元。美仑堡公司在一审中辩称，1、美仑堡公司应该按照合同约定积极履行义务，出现纠纷的原因是建筑设计图是百盛公司设计的，室内装修也是百盛公司设计的，这两个设计图相互矛盾，与实际不相符，美仑堡公司多次要求百盛公司设计师到现场进行现场勘察，百盛公司设计师也到过现场勘察二天，百盛公司设计师走时承诺七日内将美仑堡公司提出的整改方案发过来，但至今未给美仑堡公司发过整改方案。按照合同约定，百盛公司没有按照约定来设计，因此美仑堡公司不能付款。百盛公司将整改方案给美仑堡公司发过来，美仑堡公司审核通过后，立即付款。2、根据百盛公司的设计方案美仑堡公司投进很多材料，均用不上，存放在仓库，百盛公司将上述二问题解决后，美仑堡公司立即付款。原审查明，2011年9月20日，百盛公司与美仑堡公司订立了《美仑堡项目会所室内设计合同》，项目名称：青岛美仑堡；委托人（甲方）：青岛美仑堡置业有限公司；受托人（乙方）：BASSENIANLAGONI。合同约定由甲方委托乙方担任样板房和会所的项目之室内设计工作。以下面积是收费总额的估算依据，最终以甲方提供的会所施工图及对本次设计所圈定的设计范围实际面积为准，设计费多退少补，在支付尾款前进行准确核算。会所一层面积328平方米，二层面积740平方米，三层／地下室面积302平方米，总面积1370平方米；托斯卡纳风格一层面积412平方米，二层面积284平方米，三层／地下室面积394平方米，总面积1090平方米；西班牙风格一层面积413平方米，二层面积284平方米，三层／地下室面积393平方米，总面积1090平方米；法式风格一层面积409平方米，二层面积293平方米，三层／地下室面积382平方米，总面积1074平方米；意大利风格一层面积419平方米，二层面积293平方米，三层／地下室面积387平方米，总面积1099平方米；米兹纳风格一层面积409平方米，二层面积293平方米，三层／地下室面积383面积，总面积1085平方米。合同第1条：服务范围。本合同范围内乙方的工作包括：设计准备、概念设计、方案设计和设计细节方案（设计规格书和采购文件）。乙方将提供本合同中所描述的所有的服务。此外，乙方将尽其所能以达到甲方的要求和预期。本合同包括以下内容：管理配备精干的团队，根据合同规定的服务内容为甲方按时提供高质量、满意的设计服务；与甲方的其他顾问、施工、设计团队，包括建筑、色彩，园林和室内设计等单位进行协调配合；审核设计图纸、细节和设计细节规格方案以达到甲方的设计要求标准。合同第2条：设计。该项目设计内容分四个阶段执行：概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工期间跟踪设计咨询服务。2.1概念设计，乙方将准备空间和配饰／饰品的规划，在建筑设计师提供的平方米和立面基础上提出初步设计概念。设计概念将充分体现出甲方提供的对项目本身的要求和销售、市场的信息。本阶段设计周期为4周，设计和汇报包括：色彩、配饰、材料和体现设计方向的“概念照片”；空间规划和家具平面；汇报中将提供内饰风格特点的简单文字说明；提供色彩板以形象、直观地展示室内色彩和使用材料的方向。本阶段不提供三维效果图，要待方案阶段提供。这个阶段主要以照片、图片等形式展示设计效果。概念设计文本采用A3规格印制、装订，提供2份图册及全部电子版文件光盘1份（包括CAD版）。2.2方案设计，根据甲方对概念设计阶段的反馈意见和要求，对概念设计进行相应的调整和修改，并提交甲方批准。本阶段设计周期为6周。在获得甲方批准后，乙方将开展方案设计工作，包括：所有设计范围内（包括室内、室外）空间规划、家具平面；室内平面、立面、天花布置图、墙体尺寸定位等等；家具平面图上显示的家具的照片和图片；布艺（软包）家具的面料样品（照片或实物）以体现设计方向；内墙涂料颜色和选择空间的壁纸样品（照片或实物）以体现设计方向；地面材料（瓷砖、石材、地毯等）样品以体现设计方向；卧室床上用品面料样品（照片或实物）以体现设计方向；窗帘的样式和布料样品（照片或实物）以体现设计方向；特殊饰品照片以体现设计方向；如果在该阶段甲方提供了园林景观方案，乙方将对室外布置家具和饰品的区域提供相应的平面和家具样式设计。方案设计图采用A3规格印制、装订，各提供2份图纸及全部电子版文件光盘1份（包括CAD版）。2.3（扩初方案／FF&E）收到甲方对最终方案设计的书面批准后，乙方将完成所有设计及各项室内设计材料表和FF&E采购文件书。本阶段的设计周期为7周。A、提供下列图纸：在批准室内方案设计后，乙方开始此阶段设计工作。此阶段设计图纸包括但不限于：家具位置平面；地面设计、细部做法和规格；提供灯光和装饰灯具／特种灯光布置图据甲方提供的电路布置图。甲方必需雇佣电气工程师设计所有电路系统和与乙方协调设计；乙方需审核甲方所提供的HVAC概念平面图和设计，确保与乙方提供的室内设计一致；包括特殊效果的固定家具、主题墙、腰线、护墙板、书柜等等的立面图；厨房橱柜设计和规格；台面设计和规格；厨卫（包括洗衣房）瓷砖等设计和规格；浴室镜面设计和规格；固定橱柜设计和规格；装饰性顶角线、线脚、镜线、腰线、门窗套、壁板的设计和规格；天花造型、装饰性木梁，天花镶板等设计和规格；壁炉及壁炉架设计和规格；室内绿植排放概念，不含规格。B装饰材料表包括：地面材料；天花材料；台面材料；内墙涂料和墙面处理（包括壁纸、贴瓷砖等）灯具、照明用具（天花平面标注各种照明灯具的位置）；厨卫（包括洗衣房）瓷砖；厨卫及各房间固定橱柜；厨卫洁具、家用电器、五金；室内和入户门、窗；楼梯扶手、台阶、踢脚线等样式；窗户处理。C采购文件将包括甲方采购饰品所需要的产品规格和厂家信息。以两种方式提供：1、常见的美国供货商经销的产品名称、尺寸和照片；2、需要甲方定做的饰品将提供标准尺寸的图纸和照片。D采购文件中涵盖的饰品内容有：家具、艺术挂画；艺术饰品；装饰性窗帘；装饰灯具（包括吊灯、壁灯、台灯、落地灯、吸顶灯、筒灯等）；块毯；卧室床上用品；室内花草和花盆风格概念；壁炉及壁炉架设计和规格；厨房厨具的选择（可以有“甲方”提供厂商或品牌）。E为甲方提供实物样品包括：地面材料（包括地毯、地板、石材、瓷砖）；活动家具材料（包括定制的布艺家具面料和木作家具的表面处理）；固定家具表面处理；天花造型的表面处理；内墙涂料色板；内墙壁纸样板。提供2份A3扩初图和全部电子版文件光盘1份。FF&E采购文件书2份。（包括CAD版）与负责电路、管道、机械等施工的单位进行配合，以确保设计理念的完整、准确地获得实施。同时负责甲方和施工单位在施工阶段的咨询服务。合同第3条：费用和付款进度。本合同所列上述所有服务的费用单价为会所室内设计费110美元／平方米，样板房室内130美元／平方米。具体付款进度安排如下：会所总面积1370平方米，设计费用150700美元；托斯卡纳风格总面积1090平方米，设计费用141700美元；西班牙风格总面积1090平方米，设计费用141700美元；法式风格总面积1074平方米，设计费用139620元；意大利风格总面积1099平方米，设计费用142870美元；米兹纳风格总面积1085平方米，设计费用141050美元。会所付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到收付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄37675；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄45210；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄37675；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄22605；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄7535。托斯卡纳风格样板付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到收付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄35425；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄42510；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄35425；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄21255；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄7085。西班牙付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到收付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄35425；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄42510；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄35425；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄21255；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄7085。法式风格样板付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到收付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄34905；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄41886；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄34905；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄20943；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄6981。意大利风格样板付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到首付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄35717.5；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄42861；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄35717.5；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄21430.5；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄7143.5。米兹纳风格样板付款进度如下：首付款的付款条件：签订合同。乙方在收到收付款后开始设计工作，付款比例25%，付款金额＄35262.5；第二笔付款的付款条件：概念设计汇报获得批准后7日内，付款比例30%，付款金额＄42315；第三笔付款的付款条件方案设计汇报获得批准后7日内，付款比例25%，付款金额＄35262.5；第四笔付款的付款条件：提交扩初设计和采购文件后7日内，付款比例15%，付款金额＄21157.5；第五笔付款的付款条件：精装修工程及现场软装调整安装验收完成后7日内，付款比例5%，付款金额＄7052.5。合同第4条：最终方案正式批准后的服务费用。最终方案正式批准后，应客户要求的方案更改或者设计变动，其服务费用以每小时200.00美元计算。合同第5条：施工技术配合。乙方提供施工技术配合应负责下列事宜：5.1合同范围内的室内设计详图。合同第6条：其他。6.1如甲方确认设计后变更或中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知乙方，并另行签订补充合约（作为合同附件），双方本着友好协商的原则，商讨由于变更所产生的额外费用；6.2甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用；6.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；6.4合同一式四份，甲乙双方各执二份；6.5本合同所有业务在境外完成；6.6本合同暂定室内设计会所和其中一套的户型。合同第7条：合同的生效与终止。本合同双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。合同尾部加盖了“青岛美仑堡置业有限公司合同专用章”和“美国百盛年拉古尼建筑公司”印章。上述合同订立后，美仑堡公司于2011年9月30日支付百盛公司会所设计首付款＄37675，2011年10月23日，美仑堡公司支付百盛公司米兹纳风格样板房设计首付款＄35263。2012年1月16日，美仑堡公司支付百盛公司会所方案设计阶段第三笔付款＄37675，支付百盛公司米兹纳风格样板房方案设计阶段第三笔付款＄35263。2012年4月8日，美仑堡公司支付百盛公司会所概念设计阶段第二笔付款＄45210，支付百盛公司米兹纳风格样板房概念设计阶段第二笔付款＄42315。百盛公司将会所及米兹纳风格样板房的概念设计阶段和方案设计阶段的图纸通过电子邮件发给美仑堡公司。百盛公司于2012年2月18日通过电子邮件向美仑堡公司提交了会所和米兹纳样板房扩初图及一般性施工规格说明。并将会所及米兹纳风格样板房的扩初设计图纸及采购文件寄送给美仑堡公司（附光盘一张），该阶段的设计费会所金额＄22605、米兹纳风格样板房金额＄21157.5，计款额＄43762.5美仑堡公司未支付百盛公司。美仑堡公司收到百盛公司寄送的扩初设计阶段图纸及采购文件后，美仑堡公司向百盛公司提出了整改方案，百盛公司就美仑堡公司提出的整改方案亦进行了修改答复。在审理中，百盛公司提交了本案复印费单据人民币3500元、公证费单据人民币1460元、差旅费单据人民币2897元，共计人民币7857元。美仑堡公司经质证认为因诉讼支出的这部分费用应当由百盛公司自行承担。原审认为，百盛公司与美仑堡公司订立的《美仑堡项目会所室内设计合同》是双方之合意，未违反我国法律禁止性规定，合法有效。合同订立后，百盛公司按照合同之约，进行了概念设计阶段、方案设计阶段和扩初设计阶段的设计，并在扩初设计阶段向美仑堡公司提供了会所和米兹纳风格样板房的扩初设计图纸及采购文件。美仑堡公司亦按照合同之约支付了百盛公司首付款、概念设计阶段设计费和方案设计阶段设计费，但美仑堡公司未支付百盛公司会所和米兹纳风格样板房扩初设计阶段设计费43762.5美元，其中会所设计费22605美元、米兹纳风格样板房设计费21157.5美元未支付。依据双方所订立《美仑堡项目会所室内设计合同》之约定，会所和米兹纳风格样板房在扩初设计阶段付款的付款条件为提交扩初设计和采购文件后7日内，根据查明的事实，百盛公司于2012年2月18日通过电子邮件向美仑堡公司提交了会所和米兹纳样板房扩初图及一般性施工规格说明，并将会所及米兹纳风格样板房的扩初设计图纸及采购文件寄送给了美仑堡公司，且就美仑堡公司对扩初设计阶段图纸及采购文件提出的整改方案进行了修改答复。因此美仑堡公司应从百盛公司提交扩初设计和采购文件后7日内支付百盛公司会所和米兹纳风格样板房扩初设计阶段设计费43762.5美元，对百盛公司的该诉讼请求，予以支持。美仑堡公司未按合同约定的时间，履行支付百盛公司会所和米兹纳风格样板房扩初设计阶段设计费43762.5美元的义务，所以美仑堡公司在支付百盛公司扩初设计阶段设计费的同时，还应支付百盛公司自2012年3月10日（百盛公司主张的时间）起至2013年3月9日（百盛公司主张的时间）止，以设计费43762.5美元为计算基数，按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的银行利息（以不超过百盛公司主张的利息人民币22614元为限）。关于百盛公司主张催要本案设计费发生的差旅费、材料费等费用的诉讼请求。在审理中，百盛公司提交了本案复印费单据人民币3500元、公证费单据人民币1460元、差旅费单据人民币2897元，共计人民币7857元，关于百盛公司支出该部分费用的负担问题，在双方订立的合同中并没有约定如何负担，因此原审法院对百盛公司的该项诉求不予支持。综上，原审依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条的规定，判决：一、青岛美仑堡置业有限公司于判决生效后十日内支付美国百盛年拉古尼建筑公司会所和米兹纳风格样板房扩初设计阶段设计费43762.5美元；二、青岛美仑堡置业有限公司于判决生效后十日内支付美国百盛年拉古尼建筑公司自2012年3月10日起至2013年3月9日止，以设计费43762.5美元为计算基数，按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算的银行利息（以不超过百盛公司主张的利息人民币22614元为限）；三、驳回美国百盛年拉古尼建筑公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币5757元，由美国百盛年拉古尼建筑公司负担人民币124元，青岛美仑堡置业有限公司负担人民币5633元。上诉人百盛公司不服一审判决，上诉称，一审法院对美仑堡公司拖欠百盛公司设计费利息损失赔偿和百盛公司为催要设计费产生的公证费、复印费和差旅费事实认定和法律适用错误。百盛公司诉讼请求要求利息“暂时计算”到某时间，是因为无法预计判决生效时间，但一审审理时间长达一年零四个月，无疑给百盛公司增加利息损失。美仑堡公司在一审时恶意否认百盛公司提供的往来邮件证据，导致百盛公司产生公证费1460元、复印费3500元，另外为了诉讼产生差旅费2897元，上述费用均应由美仑堡公司承担。请求二审法院撤销原判第三项，改判美仑堡公司支付百盛公司所欠设计费利息至判决确定的履行期限最后一日止，改判美仑堡公司支付百盛公司为催要本案设计费产生的公证费、复印费和差旅费共计7857元，由美仑堡公司承担本案全部诉讼费。被上诉人美仑堡公司辩称，百盛公司上诉请求超出一审诉讼请求范围，美仑堡公司合同履行过程中不存在违约行为，百盛公司的上诉请求无法律依据和合同依据。上诉人美仑堡公司不服一审判决，上诉称，双方签订的《美仑堡项目会所室内设计合同》第2条第2.3项约定：收到美仑堡公司对最终方案设计的书面批准后，百盛公司将完成所有设计及各项室内设计材料表和FF&E采购文件书。该条款明确了百盛公司完成扩初设计和采购文件的前提是获得美仑堡公司对最终设计方案的书面批准。合同第3条约定的第四笔付款的条件是：提交扩初设计和采购文件后7日内。该条和第2条2.3项是前后承接关系，只有在百盛公司对最终方案设计书面批准后，百盛公司才能获取扩初设计阶段的设计费这一报酬权利。否则，即使美仑堡公司提出证据证明已提交了扩初设计和采购文件，因条件不成就也不能向美仑堡公司主张设计费。一审法院仅仅根据百盛公司于2012年2月18日通过电子邮件向美仑堡公司提交了会所和米兹纳样板房的扩初设计图纸及采购文件寄送给了美仑堡公司，且就美仑堡公司对扩初设计阶段图纸及采购文件提出的整改方案进行了修改答复便判决美仑堡公司支付扩初设计阶段设计费是对合同的片面理解，剥夺了美仑堡公司作为合同相对方所应享有的合同权利。请求二审法院撤销原判第一、二项；判决发回原审法院重审或驳回百盛公司的诉讼请求；上诉费由百盛公司承担。经审理查明，本院查明的事实与原审一致。本院认为，美仑堡公司与百盛公司签订的《美仑堡项目会所室内设计合同》合法有效，双方均应按约履行。本案争议的焦点在于：一、百盛公司主张的设计费利息损失应当如何计算；二、百盛公司主张的公证费、复印费、差旅费应否支持；三、百盛公司主张的设计费是否符合合同约定条件。关于第一个焦点问题，本院认为，百盛公司在一审起诉时主张的设计费利息计算到2012年10月10日，后于2013年1月22日增加诉讼请求，要求暂计算利息至2013年3月9日，此后一审法庭辩论终结前，百盛公司未再增加或变更诉讼请求，因此原审根据当事人主张的时间段对设计费利息进行裁判符合“不告不理”的民事诉讼原则，本院予以支持。关于第二个焦点问题，本院认为，百盛公司主张的公证费、复印费、差旅费系因诉讼而产生的损失，与本案并非同一法律关系，且双方当事人在合同中对此并无明确约定，因此对于该部分损失，本案不予处理。关于第三个焦点问题，本院认为，根据双方合同第二条的约定，设计包括概念设计、方案设计、扩初设计、施工期间跟踪设计咨询服务四个阶段。双方对于概念设计和方案设计阶段的设计款项已经支付均无异议，争议的核心问题是百盛公司主张的扩初阶段设计费是否需要以美仑堡公司的批准为前提。从合同约定的付款进度来看，美仑堡公司支付首付款后开始设计工作；概念设计获得批准后，美仑堡公司支付第二笔款项；方案设计获得批准后，美仑堡公司支付第三笔款项；提交扩初设计和采购文件后7日内支付第四笔款项……由此可见，第二、三笔付款均以美仑堡公司批准为前提，目前美仑堡公司已经支付前三笔费用，即方案设计已经获得批准，而根据合同第2.3条的约定，收到美仑堡公司对最终方案设计（即完成第二阶段设计）的书面批准是百盛公司完成扩初设计（即完成第三阶段设计）的前提，百盛公司应当在方案设计得到批准的基础上开展扩初设计，而非扩初设计需要征得美仑堡公司的批准才能支付设计费。现百盛公司已经完成扩初设计，美仑堡公司亦已接收，因此应当支付相应的设计费用。美仑堡公司主张扩初方案尚未取得批准，不予支付设计费，缺乏合同依据，本院不予采信。综上，百盛公司和美仑堡公司的上诉理由均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审查明事实清楚，判决结果得当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费6272元，由上诉人美国百盛年拉古尼建筑公司负担639元，上诉人青岛美仑堡置业有限公司负担5633元。本判决为终审判决。审 判 长  董则明代理审判员  李 蕾代理审判员  齐 新二〇一四年八月八日书 记 员  赵庆信书 记 员  魏 威