河北省大名县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）冀0425民初35号
原告：孙振锋，男，1976年9月20日出生，汉族，大名县。
委托诉讼代理人：辛志勇，北京罗斯律师事务所律师。
被告：河北国昌房地产开发有限公司。住所地河北省石家庄市长安区平安北大街**号。
法定代表人：董升明。
委托诉讼代理人：唐改明，河北十力律师事务所律师。
原告孙振锋与被告河北国昌房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，于2017年2月7日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人辛志勇、被告委托诉讼代理人唐改明到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告孙振锋诉讼请求为：判令被告履行买卖合同中约定的交付尚苑壹品4幢2单元201号商品房；判令被告支付2016年6月1日起到实际交付房产之日购房款每日万分之二的违约金；诉讼费用被告承担。开庭时，原告请求交房时间以具有专门知识的人出庭提出建议的时间为准。事实和理由是：原、被告双方签订了《商品房买卖合同》，原告向被告购买被告开发的尚苑壹品小区4幢2单元201号房产一套；合同约定被告于2016年6月1日向原告交付房屋，现已超期，但被告拒不履行，以致成诉。
原告为支持其主张提供以下证据：
原告孙振锋身份证复印件，证明其身份；
商品房买卖合同（合同编号7200005），证明商品房买卖事实及约定记载内容；
3、2013.11.23、2013.12.31购房收据2张，证明原告购房分两次向被告支付房款20000元、127570元，合计147570元。
4、个人贷款支付凭证1张，证明原告贷款210000元。
被告河北国昌房地产开发有限公司辩称，对公司未按期交房表示歉意，同意在合理期限内交付房屋。未按期交房××人造成，期限应予以顺延，是客观原因不是主观原因，原告要求的违约金等请求不应予以支持。
被告对原告提交证据真实性无异议。但认为银行贷款并没有交付给被告公司，不应计算在违约金基数之内。
被告未向本院提交证据。
经原告申请，本院调取出示大名县住房和城乡建设局2014年8月19日颁发的大房预售字201408007号大名县商品房预（销）售许可证一份。原、被告进行了质证确认。
对原告申请有专门知识人员赵国勋、黄国平出庭，就后续建设施工期限及竣工验收所需期限进行说明，在人、财、物到位情况下合理期限为10个月。原告对专门知识人员赵国勋、黄国平建议期限无异议。被告对专门知识人员赵国勋、黄国平资质存疑，认为在资金财力物力到位10个月是合理时间。但10个月不可靠，具体时间应该待争议解决完后再行协商解决，在10到18个月之间为宜。在时间上应该具有弹性、合理性。
经审理查明，原告孙振锋××人）与被告河北国昌房地产开发有限公司××人）于2014年11月3日签定了合同编号为7200005的商品房买卖合同。合同载明××人建设商品房暂定名水榭花都尚苑壹品××人购买的商品房为[预售商品房]。预售商品房批准机关为大名县住房和城乡建设局，商品房预售许可证号为大房预售字201408007号××人购买的商品房为项目中的第4幢2单元201号房。该商品房合同约定建筑面积共123.3平方米××人××人约定按建筑面积计算该商品房价款，单价为每平方米2900元，总金额叁拾伍万柒千伍百柒拾元整。双方自行约定以房管部门确权面积为准据实结算，多退少补××人按揭付款××人应当在2016年6月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将该商品房经验收合格，并符合本合同约定的商品房交××人使用。逾期交房…××人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止××人按日××人支付已交付房价款的万分之贰的违约金。商品房达到交付使用条件后××人应当书面通××人办理交付手续……本合同双方签订之日起生效。商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，××人向大名县住房保障和房产管理局申请登记备案。本案涉及商品房买卖合同显示已经备案。
2013年11月23日、2013年12月31日原告孙振锋分别向被告支付房款20000元、127570元，共计147570元；经原告孙振锋签字个人贷款，于2014年12月17日中国建设银行股份有限公司大名支行向被告河北国昌房地产开发有限公司支付21万元。两项合计357570元。
另查明，经具有专门知识的人赵国勋、黄国平出庭提出意见认为诉争的建设中该商品房达到经验收合格交付条件需要十个月。大名县商品房预（销）售许可证载明，房屋预（销）售单位：河北国昌房地产开发有限公司；项目名称：水榭花都一期工程；房屋坐落地点：大名县北京路西段南侧兴大街北段东侧；房屋用途性质：住宅1＃－8＃共计8幢。
上述事实有商品房买卖合同、收据、凭证、有专门知识的人出庭陈述意见、大房预售字201408007号大名县商品房预（销）售许可证及当事人陈述等在卷佐证。
本院认为，根据《商品房销售管理办法》第十六条“商品房销售时，房地产开发企业××人应当订立书面商品房买卖合同。”原、被告签定了商品房买卖合同，且已备案，符合法律规定，商品房预售合同成立、有效。原告依约支付购房款147570元，贷款21万元，被告应当在2016年6月1日前，将预售商品房经验收合格交××人使用。被告未按约定履行，属违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条规定，当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或专业问题提出意见。赵国勋具有建筑工程师资格，黄国平为邯郸市大洋建设工程监理有限公司工作人员且为负责本案涉及工程项目施工的副经理，作为具有专门知识的人员给出的建议认为符合客观实际，予以采信。故对原告主张判令被告履行买卖合同在具有专门知识的人赵国勋、黄国平出庭提出建议的时间内交付尚苑壹品4幢2单元201号商品房予以支持。结合本案双方合同约定，…××人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止××人按日××人支付已交付房价款的万分之贰的违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。故对原告要求被告支付购房款每日万分之二的违约金符合法律规定，但起算时间应按约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，即2016年6月2日起计算。被告河北国昌房地产开发有限公司辩称，被告未按期交房，并非被告主观原因造成，应予以顺延，原告要求的违约金应不予支持。但被告并未提出或者举证证明存在不可抗力等客观原因，故该辩称理由不予采信。
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、《商品房销售管理办法》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条之规定，判决如下：
一、被告河北国昌房地产开发有限公司向原告孙振锋交付依法验收合格后的水榭花都一期工程4幢2单元201号商品房（坐落地点：大名县北京路西段南侧兴大街北段东侧）；
二、被告河北国昌房地产开发有限公司向原告孙振锋支付自2016年6月2日起至交付上述商品房之日止以357570元为基数按照每日万分之二计算的违约金；
三、驳回原告孙振锋的其他诉讼请求。
上述判决一、二项于本判决生效之日起10个月内履行。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费80元，由被告河北国昌房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审判长 尤章印
审判员 李 鑫
审判员 丁 伟
二〇一七年二月十日
书记员 李 宁