福建省厦门市同安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0212民初4466号
原告：殷子花，女，汉族，住福建省厦门市思明区。
委托诉讼代理人：苏庆密、林珍珍，福建同翔律师事务所律师。
被告：厦门金都海湾置业有限公司，住所地福建省厦门市同安区西柯一里7号之7店面，统一社会信用代码913502006999191917。
法定代表人：吴忠泉，总经理。
委托诉讼代理人：陈佳，系被告法务。
原告殷子花与被告厦门金都海湾置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年10月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告殷子花的委托诉讼代理人苏庆密、林珍珍，被告厦门金都海湾置业有限公司的委托诉讼代理人陈佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告殷子花向本院提出诉讼请求：1.被告按合同约定立即交付“金都*海尚国际北区”等三处房产及其三个地下车位；2.被告支付逾期交房违约金，违约金以已付房款为基数按每日万分之三计，自2015年3月30日起至实际交付之日止;3.被告支付逾期交付地下车位违约金，违约金以已付价款为基数按每日万分之三计，自2015年11月30日起至实际交付之日止。4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年8月30日，原告与被告签订三份《商品房买卖合同》，合同约定：原告向被告购买“金都．海尚国际北区三处房产；购房价款分别为人民币1899119元、1886140元、2956718元；被告应当在2015年3月30日前，依照国家和地方政府有关规定将同时符合合同约定条件的商品房交付原告使用；被告逾期交房不超过90日，每日向原告支付已付房款万分之二的违约金，超过90日，原告要求继续履行合同的，则自合同约定的最后交付期限的第二天起按已付房款的万分之三的违约金。2013年12月21日，原告与被告签订《金都．海尚国际地下车位认购协议书》，约定原告向被告购买“金都*海尚国际北区”三个车位，价款均为人民币160000元。原告于当日付清三个车位人民币480000元的总价款。2015年10月10日，原告与被告补签三份《厦门市商品房买卖合同》，约定：约定原告向被告购买“金都．海尚国际北区”车位，被告应当在2015年11月30日前，依照国家和地方政府有关规定将同时符合合同约定条件的商品房交付原告使用；被告逾期交房不超过90日，每日向原告支付已付房款万分之二的违约金，超过90日，原告要求继续履行合同的，则自合同约定的最后交付期限的第二天起按已付房款的万分之三的违约金。被告至今仍未能按合同约定交付商品房及地下车位，已严重违约，应当承担违约责任。故原告诉至法院。
被告厦门金都海湾置业有限公司辩称，1.原告的讼争三套房屋与三个车位于2015年1月5日经勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格，并于2015年12月16日通过消防验收，早已符合交付条件，是原告自己不去办理房屋交付手续。故驳回原告要求被告立即交付房屋与车位的诉求。2.驳回原告要求支付逾期交付违约金的诉讼请求。根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：如果出卖人在规定的日期内未达到交付条件，双方同意按“买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2、本合同所指不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府、政策发生新的变动，法律法规变化、政府主管机关、测量机构原因导致误差、政府部门对验收及市政配套、安装之延误等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。”①在本案中，根据《气象灾害证明》以及《监理日志》可以证实，讼争房屋在工程建设过程中，遇到台风、雨水天气、停电等事项造成停工共计121天。因此，根据本合同的约定，自然灾害属于“特列原因，均可作为出卖人据实予以延期交房的依据。”故被告可以据实予以延期。②讼争房屋早在2015年1月5日就经被告依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格，只是因为讼争房屋所在项目的供电、供水以及市政燃气设施一直未能按时配套建设。根据消防部门《GA836-2009建设工程消防验收评定规则》的要求，进行消防验收须有正式供电，供水，且市政燃气也是消防验收的前置条件。因此，因市政供电、供水、燃气等设施配套工程延误导致讼争商品房项目无法进行消防验收，属于合同第八条规定的被告可以据实延期交房的特殊原因，故被告无需向原告支付逾期交房违约金。③讼争房屋交付时未取得消防验收，被告应按合同第八条规定承担的违约金为贰仟元，适用合同第九条规定承担违约责任是没有法律依据的。在本案中，双方签订的《商品房买卖合同》系厦门市国土资源与房产管理局与厦门市工商行政管理局联合印制的合同文本，不属于被告单方提供的格式合同。且该合同是双方的真实意思表示，合法有效，则对双方均有约束力。其次，本案中，既然原告自愿选择了第八条第2项“买受人同意接收，出卖人支付买受人贰仟元违约金”的约定，即买受人无论实际是否同意，均应视为同意接收，双方应按第八条的约定确定出卖人逾期交房的违约责任，而不能逞行适用合同第九条的约定。④被告在讼争房屋交付上，已多次电话通知原告前来交付，原告也曾多次到现场验房，但均未办理交付手续，2016年4月21日被告第二次书面函告其办理交付手续，原告至今未来办理。综上，为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护被告的合法权益，请法院判如所请。
本院经审理认定事实如下：2013年12月21日，原告殷子花与被告厦门金都海湾置业有限公司签订三份《金都．海尚国际地下车位认购协议书》，约定原告向被告购买金都*海尚国际北区三个车位，价款均为人民币160000元，共计人民币480000元。2015年10月10日，原告与被告签订三份《厦门市商品房买卖合同》。三份《厦门市商品房买卖合同》约定厦门金都海湾置业有限公司将金都*海尚国际北区三处车位出售给殷子花，总价款为人民币480000元（160000元+160000元+160000元）。合同第八条“交付条件与期限”约定：“出卖人应当在2015年11月30日前，依照国家和地方政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；4.×如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1、买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；2、买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2、本合同所指不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府、政策发生新的变动，法律法规变化、政府主管机关、测量机构原因导致误差、政府部门对验收及市政配套、安装之延误等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。”合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之3（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金。2、×。”合同第十一条“交接”约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外的费用，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六，合同补充协议。”合同第二十条“文书送达”约定：“本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。”《厦门市商品房买卖合同》附件六合同补充协议第六条“对本合同第八条补充”约定“1、该条所述的交付期限，是以买受人按本合同及本补充协议的规定如期支付了全部应付款项为前提；如买受人逾期支付任何应付款项或存在视为买受人逾期付款的情形，则出卖人交付商品房的期限相应顺延且无须承担延期交房责任。2、该条第2款所述商品房所在建筑物的生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视等设施只需在交付时达到使用条件，设施的开通由买受人自行办理。3、本项目系分期开发，根据政府批准的规划方案，基础设施与公共配套建筑也将分期建成交付。除合同约定的交付项目和日期外，其他项目的交付时间不迟于最后一期竣工交付的时间。公共配套建筑的交付指竣工并达到使用条件。投入使用的具体时间，由相关业主或经营者确定。”补充协议第8条“对本合同第十一条补充”约定：“1、买受人应在该条所述的出卖人书面通知中规定的时间内到出卖人指定地点办理该商品房的验收交接手续：如买受人在上述规定期限内未按约进行验收交接，则出卖人向买受人验收交接该商品房的责任仅限于将该商品房的钥匙放置于该商品房所在的物业管理机构，并视为买受人已经对该商品房圆满地进行了验收；所产生的物业管理等相关费用及该房屋灭失、毁损的责任、风险等均由买受人承担。但同时，出卖人将办理房屋所有权初始预登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的期限的起算日仍按本补充协议第十约定执行。2、交付该商品房时，该商品房己经竣工验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房。若双方无异议，买受人应办理交接手续并领取钥匙；若发现存在质量问题，买受人应当在五日内以书面形式向出卖人提出、情况属实的由出卖人承担保修责任，但不影响该商品房的交付。否则，视为无异议。……”补充协议第十五条约定：“对本第二十条补充如下：本条所注明的买受人的“地址”即为买受人的有效通信地址，买受人在合同中注明的地址发生变化时，应当立即书面通知出卖人，并由出卖人签收；否则，在出卖人收到买受人关于变更地址的书面通知之前，出卖人只须按本合同中注明的地址发送通知，通知发出后三天内即视为买受人己收到通知（即使退件也不例外），由此产生的一切责任和后果由买受人承担。出卖人可采用在《厦门日报》、《厦门晚报》、《厦门商报》等报纸上刊登通知的方式通知买受人，该通知在上述任一报纸上登出，即视为已通知买受人。出卖人有权选择以邮寄或登报方式通知买受人，无论采取任何一种通知方式均视为已有效地通知买受人邮寄或登报任一种形式通知都视为已有效地通知买受人。”
2015年10月10日，殷子花与厦门金都海湾置业有限公司签订三份编号为03233445、03233447、03233416的《厦门市商品房买卖合同》，约定厦门金都海湾置业有限公司将金都*海尚国际北区2#A梯29层2901室、2#楼A梯28层2801室以及2#楼B梯36层3603室三处房产出售给殷子花，总价款为人民币6741977元（2956718元+1886140元+1899119元）。合同第八条“交付条件与期限”约定：“出卖人应当在2015年10月30日前，依照国家和地方政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；4.×如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1、买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；2、买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2、本合同所指不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府、政策发生新的变动，法律法规变化、政府主管机关、测量机构原因导致误差、政府部门对验收及市政配套、安装之延误等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。”合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之3（该比率应不小于本条第（1）项和第七条中的比率）的违约金。2、×。”合同第十一条“交接”约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外的费用，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六，合同补充协议。”合同第二十条“文书送达”约定：“本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。”《厦门市商品房买卖合同》附件六合同补充协议第六条“对本合同第八条补充”约定“1、该条所述的交付期限，是以买受人按本合同及本补充协议的规定如期支付了全部应付款项为前提；如买受人逾期支付任何应付款项或存在视为买受人逾期付款的情形，则出卖人交付商品房的期限相应顺延且无须承担延期交房责任。2、该条第2款所述商品房所在建筑物的生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视等设施只需在交付时达到使用条件，设施的开通由买受人自行办理。3、本项目系分期开发，根据政府批准的规划方案，基础设施与公共配套建筑也将分期建成交付。除合同约定的交付项目和日期外，其他项目的交付时间不迟于最后一期竣工交付的时间。公共配套建筑的交付指竣工并达到使用条件。投入使用的具体时间，由相关业主或经营者确定。”补充协议第8条“对本合同第十一条补充”约定：“1、买受人应在该条所述的出卖人书面通知中规定的时间内到出卖人指定地点办理该商品房的验收交接手续：如买受人在上述规定期限内未按约进行验收交接，则出卖人向买受人验收交接该商品房的责任仅限于将该商品房的钥匙放置于该商品房所在的物业管理机构，并视为买受人已经对该商品房圆满地进行了验收；所产生的物业管理等相关费用及该房屋灭失、毁损的责任、风险等均由买受人承担。但同时，出卖人将办理房屋所有权初始预登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的期限的起算日仍按本补充协议第十约定执行。2、交付该商品房时，该商品房己经竣工验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房。若双方无异议，买受人应办理交接手续并领取钥匙；若发现存在质量问题，买受人应当在五日内以书面形式向出卖人提出、情况属实的由出卖人承担保修责任，但不影响该商品房的交付。否则，视为无异议。……”补充协议第十五条约定：“对本第二十条补充如下：本条所注明的买受人的“地址”即为买受人的有效通信地址，买受人在合同中注明的地址发生变化时，应当立即书面通知出卖人，并由出卖人签收；否则，在出卖人收到买受人关于变更地址的书面通知之前，出卖人只须按本合同中注明的地址发送通知，通知发出后三天内即视为买受人己收到通知（即使退件也不例外），由此产生的一切责任和后果由买受人承担。出卖人可采用在《厦门日报》、《厦门晚报》、《厦门商报》等报纸上刊登通知的方式通知买受人，该通知在上述任一报纸上登出，即视为已通知买受人。出卖人有权选择以邮寄或登报方式通知买受人，无论采取任何一种通知方式均视为已有效地通知买受人邮寄或登报任一种形式通知都视为已有效地通知买受人。”
金都*海尚国际北区Ⅰ标段（1#、2#楼）-2#楼工程于2015年2月12日通过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的工程竣工验收；金都海尚国际北区1#、2#楼于2015年5月4日取得竣工规划条件核实意见书；金都海尚国际北区（1#、2#、3#、4#）项目于2015年9月24日取得竣工环境保护验收意见；金都*海尚国际北区（1#、2#、3#、4#楼）于2016年2月19日取得放空地下室竣工验收许可；金都*海尚国际（1#、2#楼）于2015年4月23日取得厦门市市政工程设施验收通过意见书；金都*海尚国际（北区1#、2#楼）于2015年12月16日取得建设工程消防验收意见书，该意见书认为工程消防验收合格。
被告厦门金都海湾置业有限公司2015年6月29日通过登报公告的方式告知金都海尚国际3号楼业主于2015年6月30日办理交房手续。被告厦门金都海湾置业有限公司于2016年4月21日向原告邮寄交付通知函。原告殷子花于2016年4月22日收到交付通知函。
庭审中，双方确认三套房子的价款已于2012年8月30日前付清，三个车位的价款已于2013年12月21日前付清。
审理中，原告举示三份《商品房买卖合同》并陈述，双方于2012年8月30日签订三份《商品房买卖合同》，合同约定在2015年3月30日前交付商品房；2015年10月10日双方就该三套商品房又签订三份《厦门市商品房买卖合同》，但该三份合同仅是备案需要所签。被告质证认为，对2012年8月30日签订的三份《商品房买卖合同》三性均有异议，合同上被告的印章是真实的，但合同没有签订时间，同时2015年签订的合同是对2012年签订合同的变更。原告举示照片用以证明2016年5月13日验房时房屋所存在的问题。被告质证认为，大理石并未破裂只是天然纹理，燃气需要业主自己去开通，木地板并不影响房屋正常交房。被告举示气象证明用以证明工程延期时间。原告质证认为，2012年8月前发生的气象情况不能作为延期理由，作为沿海地区出现恶劣天气是可以预测的，开放商或施工单位都应该考虑到这样情况。
以上事实由原告举示的地下车位认购协议书、厦门市商品房买卖合同、收据、交付通知函及催讨函、交付验收表、消防验收公告、照片，被告举示的商品房买卖合同、建设工程竣工验收报告、建设工程竣工规划条件核实意见书、竣工环境保护验收的意见、防空地下室竣工验收许可、市政工程设施验收通过意见书、消防验收意见书、交付报纸公告、交付通知函等证据以及庭审笔录为证。以上证据经庭审当庭举证、质证，并经本院审查、审核，可以采信。
本院认为，本案的争议焦点为：1.本案应依据2012年签订的《商品房买卖合同》还是2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》；2.本案的讼争房产是否符合交付条件；3.是否存在延期交付的情形；4.原告诉请被告交房、交车位问题；5.原、被告对逾期交房违约责任的约定。
1.本案应依据2012年签订的《商品房买卖合同》还是2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》。原告主张的2012年签订的《商品房买卖合同》约定在2015年3月30日前交付商品房。2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》约定在2015年10月30日前交付商品房。首先，被告对2012年签订的《商品房买卖合同》的真实性并不确认。其次，即使2012年签订的《商品房买卖合同》系真实的，但2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》亦是双方真实意思表示，且2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》签订时间在后，故应认定2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》是对2012年签订的《商品房买卖合同》的部分条款变更。故本案应以2015年签订的《厦门市商品房买卖合同》为依据。
2.本案的讼争房产是否符合交付条件。
原告以商品房存在质量问题为由认为诉争房产不符合交付条件。根据《厦门市商品房买卖合同》第八条约定“出卖人应当在2015年10月30日前，依照国家和地方政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；4.×”以及补充协议第8条“对本合同第十一条补充”约定：“……2、交付该商品房时，该商品房己经竣工验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房。若双方无异议，买受人应办理交接手续并领取钥匙；若发现存在质量问题，买受人应当在五日内以书面形式向出卖人提出、情况属实的由出卖人承担保修责任，但不影响该商品房的交付。否则，视为无异议。……”根据合同，原告提出质量问题，被告应承担保修责任，但不影响商品房交付，现讼争房产已经取得相关部门的验收合格，故本案讼争房产符合交付条件。
3.是否存在延期交付的情形。
双方合同的第八条约定“但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的；2、本合同所指不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府、政策发生新的变动，法律法规变化、政府主管机关、测量机构原因导致误差、政府部门对验收及市政配套、安装之延误等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。”被告在审理中举示气象证明用以证明应天气原因工期可以扣除的部分天数。被告所提供的气象证明是发生在2011年1月至2014年9月，而本案的合同签订是在2015年10月10日，故被告所提供的气象证明并不能扣除相应天数，被告存在延期交付的情形。
4.原告诉请被告交房、交车位问题。
被告厦门金都海湾置业有限公司于2016年4月21日向原告邮寄交付通知函。原告殷子花于2016年4月22日收到交付通知函。故原告殷子花应自2016年4月22日后向被告办理收房手续。而原告以房子存在质量问题为由认为房子未达交房条件，但根据合同约定，房子存在质量问题被告应承担保修责任，但不影响商品房交付，且原告也未提供证据证明被告不同意或不配合被告收房，故原告主张被告交房、交车位的诉讼请求，本院不予支持。
5.原、被告对逾期交房违约责任的约定。
原告认为，《厦门市商品房买卖合同》第九条为“出卖人逾期交房的违约责任”条款，根据该规定，被告逾期超过90日后交房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，但出卖人应自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向买受人支付已付款万分之三的违约金。由于被告未证明存在根据合同第八条的规定可顺延交付的事由确实影响了其施工进程，故应当以原告已付购房款为基数，自约定交房时间次日至实际交房日止，按照每日万分之三计算违约金。被告认为，《商品房买卖合同》第八条第二款第2项已经明确规定，原、被告双方同意选择该项规定承担违约责任。即“如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1….；2买受人同意接收，出卖人支付买受人2000元违约金”。故被告逾期交房不应适用《商品房买卖合同》第九条的规定承担违约责任。
本院认为，首先，《厦门市商品房买卖合同》第八条系关于交付条件和期限的条款，该条款包含三个方面的内容，一是交付讼争房屋除符合国家和地方人民政府的有关规定外，还需要满足合同约定的3个条件，即同时通过勘察、设计、施工、监理和消防部门的验收，讼争房屋所在建筑物用水用电、管道煤气等设施达到设计要求条件，以及小区内道路、绿化等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求完成；二是交房的期限为约定交房日前，但发生特殊原因可以据实延期；三是未达到交付条件交房，买受人同意接收，并支付买受人违约金人民币2000元。故《厦门市商品房买卖合同》第八条的规定不是逾期交付房屋的违约责任，第八条第二款第2项也仅是规定，在出卖方交房未达交付条件时应向买受人支付违约金人民币2000元，即《厦门市商品房买卖合同》第八条第二款第2项是关于不适当履行合同义务的违约责任条款。
其次，被告系《厦门市商品房买卖合同》格式文本的提供方，《商品房买卖合同》第八条系格式条款，对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。综合考虑合同第八条在《厦门市商品房买卖合同》中载于“交付条件与期限”章节，且从合同的文义上理解，结合交易习惯，应采纳原告对该条款的解释。即为被告于交房日前通知交房，原告同意接收，讼争房屋未达交付条件的，由被告支付违约金人民币2000元。
第三，在《厦门市商品房买卖合同》第八条之后的第九条，系针对出卖人逾期交房违约责任所作的专门约定，故逾期交房违约金应按照合同第九条约定的方式计算。
本院认为，本案系商品房销售合同纠纷。殷子花与厦门金都海湾置业有限公司签订的商品房买卖合同及其补充协议系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应遵照履行。被告未在交房日前向原告殷子花交付符合交付条件的商品房，其行为属迟延履行，已构成违约，应当承担违约责任。现原告要求被告支付逾期交房违约金，符合法律规定，应予支持。
根据《厦门市商品房买卖合同》第九条关于承担违约责任的规定，被告于2016年4月21日向原告邮寄交付通知函，原告于2016年4月22日收到交付通知函。故三套房产违约金依约应以原告已付款人民币6741977元为基数，按日万分之三，自2015年10月31日起计至2016年4月22日止，共计人民币353954元；三个车位违约金依约应以原告已付款人民币480000元为基数，按日万分之三，自2015年12月1日起计至2016年4月22日止，共计人民币20736元。根据《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十一条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告厦门金都海湾置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告殷子花支付逾期交房违约金共计人民币353954元；
二、被告厦门金都海湾置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告殷子花支付逾期交车位违约金共计人民币20736元；
三、驳回原告殷子花的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币15540元，减半收取人民币7770元，由被告厦门金都海湾置业有限公司负担人民币2440元，由原告殷子花负担人民币5330元，款均限于本判决生效之日起五日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
审 判 员 胡道光
二〇一六年十二月十六日
代书记员 吴晓韩
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。
格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
第四十一条对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。