浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0782民初19119号
原告：义乌市东江市政工程有限公司，住所地：义乌市永胜新村二区62幢1号2楼。
法定代表人：楼洪武，董事长。
委托诉讼代理人：陈旭华，浙江越越律师事务所律师。
委托诉讼代理人：姚吴兵，浙江越越律师事务所实习律师。
被告：义乌市江东街道山口村民委员会，住所地：义乌市江东街道山口村。
诉讼代表人：黄旭青，主任。
被告：义乌市江东街道山口村股份经济合作社，住所地：义乌市江东街道山口村。
负责人：黄永刚，董事长。
原告义乌市东江市政工程有限公司诉被告义乌市江东街道山口村民委员会、义乌市江东街道山口村股份经济合作社建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月11日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员毛滨独任审判，于2016年12月12日公开开庭进行了审理。原告义乌市东江市政工程有限公司的委托诉讼代理人陈旭华到庭参加诉讼，被告义乌市江东街道山口村民委员会、义乌市江东街道山口村股份经济合作社经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告义乌市东江市政工程有限公司向本院提出诉讼请求：依法判令两被告共同支付原告保修金303447.4元及利息损失（自2016年8月9日起按年利率6%计付至实际履行之日止）。事实和理由：2012年10月8日，原告以5316336元的价格中得义乌市江东街道山口村旧村改造市政工程（主干道及房前屋后道路）招标工程中的一标段。双方于2012年10月20日签订了《建设工程施工合同》约定：合同价款5316336元，付款方式为工程在正常开工前预付合同款的10%，工程完成50%支付至合同款的30%，工程完成80%付至合同款的50%，工程完工付至合同款的85%，待工程竣工验收合格满贰年后一次付清（不计息），同时约定了其他内容。2012年11月8日，原告开始施工建设。2014年1月13日，因被告旧村改造市政配套工程与规划设计有所变动，为方便工程管理，加快工程进度，降低工程造价等原因，双方又签订了《补充协议》，约定：新增加工程款940765元，按上级主管部门规定的让利最大值20%计算，工期顺延60天，增加部分不付进度款，竣工决算后付95%，剩余5%按原招标文件执行，即在竣工验收合格满贰后后一次性付清（不计息）。2014年7月11日，原、被告及监理单位对涉案工程进行验收，工程质量合格，三方分别盖章予以确认。保修期到期后，原告多次向被告要求支付保修金款项，均未果。
原告就其诉请提供以下证据：
一、提供《施工合同》、《补充协议》复印件各一份，用以证明原告承包被告工程的事实。
二、提供竣工验收证书复印件一份，用以证明工程已于2014年7月11日竣工验收完毕。
三、当庭提供（2016）浙0782民初字第2682号民事判决书复印件一份，用以证明保修金已经经过认定。
被告义乌市江东街道山口村民委员会、义乌市江东街道山口村股份经济合作社未作答辩，也未向本院提供证据。
本院对原告提供的证据认证意见如下：
因两被告放弃质证，故本院对原告提供的三组证据的真实性与证明目的均予以认定。
本院经审理认定事实如下：被告义乌市江东街道山口村民委员会就江东街道山口村旧村改造市政工程（主干道及房前屋后道路）一标段建设工程以公开招标的方式对外发包，原告义乌市东江市政工程有限公司中标。2012年10月，被告义乌市江东街道山口村民委员会（发包人）与原告（承包人）签订《建设工程施工合同》一份，约定工期天数150天，合同价款5316336元，采用固定价格；付款方式为工程在正常开工前7天预付合同款的10%，工程完成50%支付至合同款的30%，工程完成80%付至合同款的50%，工程完工付至合同款的85%，待工程竣工验收合格并结算后付至结算款的95%，其余5%留作保修金，保修金在竣工验收后满二年后28天内扣除违约金后无息退还；承包方在合同签订前，提交中标价的10%的履约保证金；双方还对其他权利义务进行了约定。2012年11月8日，原告进场施工。在施工过程中，就标段新增加工程原告与被告义乌市江东街道山口村民委员会签订补充协议一份，主要内容为新增加工程预算价为940765元，工程造价按上级主管部门规定的让利最大值20%决算，质量要求合格，因工程量增加，工期顺延60日历天，增加部分工程款不付进度款，竣工结算后付到95%，剩余5%同原招标规定支付，增加部分按实际施工工程量委托第三方决算。原告及两被告均认可其中“剩余5%同原招标规定支付”是指工程价款的5%为保修金，保修金在竣工验收合格满二年后28天内扣除违约金后无息退还。2014年5月10日，原告向被告义乌市江东街道山口村民委员会出具《工程延期报告》一份，主要内容为涉案工程于2012年11月8日开工，至2014年5月10日完成合同要求的全部项目，施工总日历天数549天。因标段内土地政策问题未能及时解决、综合管线、电力、自来水等施工缓慢、花岗岩石未能及时提供等因素造成延误工期399天。被告义乌市江东街道山口村民委员会盖章予以确认。2014年5月10日，原告出具涉案工程市政工程竣工报告，被告义乌市江东街道山口村民委员会盖章确认。2014年7月11日，原告、被告义乌市江东街道山口村民委员会及监理单位对涉案工程进行验收，工程质量合格。被告义乌市江东街道山口村民委员会、原告及监理单位分别盖章予以确认。另查明，涉案工程价款，两被告已支付4509000元，其余工程款未支付。原告为涉案工程向两被告交纳的53万元履约保证金，两被告未退还。
2016年2月18日，原告向本院提起诉讼，要求两被告支付工程款2179661元及利息损失。本院于同年6月17日作出（2016）浙0782民初2682号民事判决书，判令两被告支付原告工程款1256500.6元、履约保证金530000元，合计1786500.6元。因保修期未满两年，保修金303447.4元部分诉请本院未予支持。现保修期限已届满，为此，原告又诉来本院。
本院认为：原告经投标中标涉案工程后，与被告义乌市江东街道山口村民委员会签订的《施工合同》，以及在施工过程中签订的补充协议，系当事人的真实意思表示，并不违反相关的法律规定，应认定有效。现原告已按约履行了合同义务，完成了工程内容，并经被告义乌市江东街道山口村民委员会确认竣工验收合格，被告义乌市江东街道山口村民委员会应按约支付相应的款项。现保修期限已届满，被告义乌市江东街道山口村民委员会应按约及时退还本案5%保修金。按照村民委员会的资产、资金实际上由经济合作社管理的情况，被告义乌市江东街道山口村股份经济合作社也应与第一被告共同承担付款责任。原告要求两被告共同支付保修金303447.4元，其诉请本院予以支持。但原告主张两被告承担利息损失缺乏依据，本院不予支持。两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，应视为对其享有的答辩权和质证权的放弃，可依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告义乌市江东街道山口村民委员会、义乌市江东街道山口村股份经济合作社于本判决生效后十日内支付原告义乌市东江市政工程有限公司保修金人民币303447.4元。
二、驳回原告义乌市东江市政工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2956元，由原告义乌市东江市政工程有限公司负担25元，被告义乌市江东街道山口村民委员会、义乌市江东街道山口村股份经济合作社负担2931元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
审判员 毛 滨
二〇一六年十二月二十六日
书记员 蒋珏炫