湖南省岳阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘06民终1745号
上诉人（原审原告）：黄凯，男，1993年2月4日出生，汉族，住岳阳市岳阳楼区。
委托诉讼代理人：刘文志，湖南金鹗律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：岳阳安宏房地产有限公司，住所地岳阳市岳阳楼区北港办事处凉亭山望月路301号。
法定代表人：罗七英，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杜明智，湖南嘉华律师事务所律师。
上诉人黄凯因与被上诉人岳阳安宏房地产有限公司（以下简称安宏公司）商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2016）湘0602民初3072号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月23日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人黄凯的委托诉讼代理人刘文志、被上诉人安宏公司的委托诉讼代理人杜明智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄凯上诉请求：一、撤销一审判决；二、判令安宏公司支付上诉人逾期交房违约金24988元；三、由安宏公司负担本案诉讼费用。事实与理由：一、安宏公司不存在逾期交房的免责事由。外滩花园另有施工道路并非依托开发中路，外滩花园的施工用水及已经入住的生活用水一直得到市自来水公司的保障，外滩花园因施工方被拖欠工程款拒绝参加验收，楼盘达不到验收合格的交房条件而逾期交房，应承担违约责任。一审判决以2016年6月12日岳府（2016）19号《关于开发中路建设有关问题的会议纪要》中有“应妥善处理好外滩花园项目所在开发中路的征收补偿工作，确保该道路在5月底前开工建设”及“从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管，确保东风湖片区团购房小区和商业楼盘在道路建成后的生活用水需要”相关内容，而2017年4月上述道路正在建设，580米自来水管也未引入为由，认定安宏公司存在逾期交房的免责事由是错误的。二、逾期交房违约金应按日万分之二的标准计算。双方签订的《商品房买卖合同》约定购房户逾期交款的违约金为日万分之二，而安宏公司利用优势地位约定逾期交房按日万分之一支付违约金，该约定违反公平原则，应依法纠正。
安宏公司辩称，一、安宏公司超过2015年12月30日交付房屋，具有协议约定的正当顺延交房期限的事由，不应当视为延期交房的违约行为，不应承担违约责任。1、施工中遭遇了协议约定的可以顺延工期情况，因此交房时间可以顺延，不应视为违约；2、双方签订的《商品房买卖合同》约定，如“遇到昼夜降雨量达到10mm或六级以上（含六级大风造成无法正常施工）”的特殊情况，可推迟交付房屋140天。安宏公司于2016年5月25日从岳阳市气象局调取了《气象资料》可以证明岳阳站2014年1月1日至2014年12月31日年降水总量为1403.44mm，年降水天数为159天。2015年1月1日至2015年12月31日年降水总量为1725.3mm，年降水天数为169天。3、双方签订的《商品房买卖合同》补充协议约定因合同约定的特殊原因及政府部门大型配套原因造成上述基础设施、公共配套建筑未能在约定日期达到使用条件的，不视为乙方违约。本案中出现了主水管未通、道路未通、政府迟延交地、政府严查渣土车超载致土方无法按时回填等约定可延期交房的情形。二、逾期违约的标准依法应当按合同约定的日万分之一计算。上诉人请求按日万分之二计算没有依据，应当依法驳回。请求二审驳回上诉人的上诉请求。
黄凯向一审法院起诉请求：1、判令安宏公司支付逾期交房违约金14699元（暂计至2016年6月30日，后段违约金计至实际交付房屋之日止）；2、本案诉讼费用由安宏公司承担。
一审法院认定事实：一、2015年3月22日，黄凯与安宏公司签订《商品房买卖合同》，双方约定安宏公司将4幢4层402号面积为115.58平方米的房屋出售给黄凯，房屋单价总金额为408309元，付款方式为签订合同当日支付房款128309元，余款280000元黄凯以银行按揭贷款方式支付，由黄凯自行办理银行按揭贷款后付清余款，最长期限不得超过60天。房屋交付期限为2015年12月30日前。交付条件为商品房经验收合格。合同第九条第一款出卖人逾期交房的违约责任为：1、按逾期时间，分别处理（1）逾期不超过90天，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金（该比率应不小于第（1）项中的比率）。合同同时对其他权利义务进行了约定。此外双方还签订《商品房买卖合同》补充协议一份，补充协议第四条第五款第三项约定，因本合同第八条约定的特殊原因及政府部门市政大配套原因造成上述基础设施、公共配套建筑未能在约定日期达到使用条件的，不视为安宏公司延期交房，安宏公司不承担违约责任。合同签订后，黄凯按合同约定支付了首付款128309元。2015年5月14日，黄凯向安宏公司交纳剩余购房款280000元。后由于各种原因，导致安宏公司未在约定的期限内向黄凯交付房屋。双方为此酿成纠纷，黄凯遂向一审法院提起诉讼，请求判如所请。二、2016年6月12日，岳阳市政府召开办公会议，会议中指出应妥善处理好外滩花园项目所在开发中路的征收补偿工作，确保该道路在5月底前开工建设。同时指出从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管，确保东风湖片区团购房小区和商业楼盘在道路建成后的生活用水需要。经2017年4月现场勘察，上述道路正在建设中，会议纪要中指出的580米自来水管也尚未引入。三、经安宏公司多方协调，通过从附近社区接入自来水管的方式解决用水问题，使本案诉争房屋于2016年9月21日通过消防验收。此后诉争房屋于2016年11月1日通过勘察、设计、施工、监理、建设单位五家验收，并于2017年1月20日在建设部门办理了登记备案。在2016年11月1日通过五家验收后，安宏公司于当日对外张贴收房公告，要求业主于2016年12月30日前收房。黄凯于2016年10月18日收取了诉争房屋。
一审法院认为，当事人争议的焦点概括为：安宏公司延期交房是否应承担违约责任，应如何承担违约责任。根据查明的事实，外滩花园项目所在的地段确实存在道路未通、自来水管未引入的客观情况，符合双方补充协议第四条第五款第三项的免责情形。但安宏公司作为开发商，应对可能导致延期交房的外部因素进行前期预测，合理确定房屋交付时间，但安宏公司并未对可能存在的外部影响因素进行合理预测，进而未能在约定的期限内向黄凯交付房屋，给黄凯造成一定的经济损失，故安宏公司应向黄凯承担相应的违约责任。至于违约金标准问题。虽然根据《商品房买卖合同》约定：出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。但黄凯主张安宏公司应按日万分之二的标准承担违约责任。虽然在相应的合同条款提示栏中注明“该比率应不小于第（1）项中的比率”，即不小于日万分之二的标准，但双方在约定违约金标准时系按日万分之一标准约定违约责任，而并未按提示栏中日万分之二的标准约定违约责任，该约定是双方真实意思的表示，故违约金标准应按双方约定的日万分之一标准进行计算。鉴于本案诉争房屋实际于2016年11月1日才经验收合格，即使黄凯提前收取了房屋，房屋实际交付时间也应按房屋符合交付条件的时间认定，即以2016年11月1日作为安宏公司实际交付房屋日期。自2015年12月31日起至2016年11月1日止，安宏公司实际延期交房306天，按日万分之一标准计算，违约金金额应为12494元(408309元×306天×日万分之一)。综合考虑市政大配套工程的滞后并非以安宏公司个人意志为转移，确实给安宏公司按期交房带来了困难，且安宏公司在后期积极采取措施消除了房屋交付中存在的障碍，尽力使房屋符合交付条件的实际情况，酌定安宏公司按约定标准的20%承担违约责任，即向黄凯支付延期交房违约金2498元（12494元×20%）。综上，安宏公司应对延期交房承担部分违约责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、限安宏公司在判决生效后十日内一次性支付黄凯违约金2498元；逾期履行上述义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回黄凯的其他诉讼请求。案件受理费167元，由黄凯负担140元，由安宏公司负担27元。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：安宏公司以出让方式取得的岳市国用（2013）字第00062号土地于2013年5月24日由岳阳市土地储备中心交付安宏公司。外滩花园项目于2014年4月7日开工建设，建筑材料依托原有道路运输，施工用水系从其他小区引入。2016年9月，在开发中路建设未完成、从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管未实施的情况下，外滩花园项目通过消防验收。
本院二审查明：安宏公司在一审中提交的该公司于2016年5月25日从岳阳市气象局调取的《气象资料》显示：岳阳站2014年1月1日至2014年12月31日年降水总量为1403.4mm，年降水天数为159天；2015年1月1日至2015年12月31日年降水总量为1725.3mm，年降水天数为169天。
二审查明的其他事实与一审一致。
本院认为，二审争议的焦点包括：安宏公司是否具有延期交付房屋的约定事由？安宏公司应如何承担逾期交房的违约责任？
关于焦点一，延期交付房屋的免责事由问题。双方签订的《商品房买卖合同》约定，如“遇到昼夜降雨量达到10mm或六级以上（含六级大风造成无法正常施工）”的特殊情况，可推迟交付房屋。安宏公司在一审中提交的该公司于2016年5月25日从岳阳市气象局调取的《气象资料》显示岳阳站2014年降水159天、年降水总量为1403.4mm，2015年降水169天、年降水总量为1725.3mm。该《气象资料》虽然未直接证实昼夜降雨量达到10mm的具体天数，但客观地分析2014年、2015年的天气情况，应存在昼夜降雨量达到或者超过10mm，从而影响正常施工的合理期间。岳阳市土地储备中心于2013年5月24日将岳市国用（2013）字第00062号土地交付安宏公司；外滩花园项目于2014年4月7日开工建设，建筑材料运输并不依靠建设中的开发中路，施工用水也不依靠从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管；黄凯与安宏公司于2015年3月22日签订《商品房买卖合同》；外滩花园项目在开发中路建设未完成、从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管未实施的情况下，于2016年9月通过消防验收。从洞庭大道供水干管引入开发中路580米自来水管未实施，导致安宏公司需另行引水，消防验收、整体验收延迟，加之开发中路建设未完成，客观上确实给安宏公司按期交付房屋带来困难，安宏公司需要花费必要的、合理的时间采取措施消除障碍，促使房屋交付条件成就。安宏公司在二审中提出的土地迟延交付与安宏公司按《商品房买卖合同》约定期限交付房屋没有因果关系，提出的政府严查渣土车超载情况，与外滩花园项目土方未能按时回填影响按期交房没有法律上能够认定的关联性，本院不予采纳。综上，安宏公司存在适当延期交付房屋的理由，根据合同约定和本案实际情况，本院酌情确定由安宏公司承担70%的违约责任。
关于焦点二，违约责任的承担问题。双方签订的《商品房买卖合同》约定：逾期交房超过90日，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。虽然该合同条款违约金比率填充项后括号中有“该比率应不小于第（1）项中的比率”的提示内容，但双方并未按提示的内容选择日万分之二的违约金标准，仍选择按日万分之一标准约定违约责任，是双方真实意思的表示。虽然该违约金比率相对于合同关于逾期交纳购房款超过90日按日万分之二支付违约金的约定来说不对等，但并未排除出卖人延期交房的违约责任，不宜以此为由否定买卖双方的合同约定。一审判决认定按双方约定的日万分之一标准计算逾期交房违约金，并无不当。
综上，黄凯上诉称安宏公司不存在延期交付房屋的免责事由，经查安宏公司确实存在一定的延期交房的免责事由，但综观其免责事项，一审判决安宏公司支付20%的逾期交房违约金明显不当，应予纠正。黄凯的该项上诉理由部分成立，本院予以部分采纳。黄凯上诉称安宏公司应按日万分之二的标准支付逾期交付房屋违约金的理由不能成立，本院不予采纳。安宏公司应支付黄凯逾期交房违约金8745.98元(408309元×306天×日万分之一×70%)。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2016）湘0602民初3072号民事判决；
二、由岳阳安宏房地产有限公司支付黄凯逾期交房违约金8745.98元，限于本判决生效之日起十日内一次性付清；
三、驳回黄凯的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费167元，由黄凯负担35元，由岳阳安宏房地产有限公司负担132元；二审案件受理费362元，由黄凯负担142元，岳阳安宏房地产有限公司负担220元。
本判决为终审判决。
（本页无正文）
审 判 长 胡铁霞
审 判 员 蒋立春
审 判 员 甘春汉
二〇一七年十一月二十日
法官助理 曹 维
书 记 员 陆丽波