河北省沧州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀09民终1208号
上诉人（原审原告）：张文清。
委托代理人：张宁，河北海岳律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：河北计经鸿翔房地产开发有限公司。住所地：沧州市运河区御河新城东区*号商业楼。
。
法定代表人：范宏杰，该公司经理。
委托代理人：石延华、吴志彪，河北榆轩律师事务所律师。
上诉人张文清、河北计经鸿翔房地产开发有限公司（原审简称鸿翔房地产公司）因房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，均不服河北省沧州市运河区人民法院（2015）运民初字第206号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，上诉人张文清的委托代理人张宁，上诉人鸿翔房地产公司的委托代理人石延华、吴志彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明，2008年原告所在的沧州市运河区许官屯村进行城中村改造。2008年12月15日，原告与被告签订了《城市房屋拆迁补偿协议》，协议中约定被告应于2010年12月14日前向原告交付房屋，过渡费为每月每㎡6元以及回迁安置等问题。协议签订后，原告的房屋院落共147.98㎡被拆除。2008年12月16日，原告根据被告提供的户型图、安置楼价格表选取了13号楼2单元503室（户型图中注明了该房屋有一8.1㎡的南阳台，安置楼价格为2908元／㎡）和13号楼2单元1402室（户型图中注明了该房屋有一2.4㎡的南阳台，安置价格为2998元／㎡）。
2012年8月被告向原告交付上述房屋共计181.85㎡，原告发现上述房屋中没有户型图中约定的阳台，只有飘窗。
另查明，被告按照房屋被拆迁面积147.98㎡向原告支付双倍过渡费为35515元。
原审法院认为，原告与被告鸿翔房地产公司签订的城市房屋拆迁补偿协议系各方真实意思表示，不违反国家相关法律规定，系有效约定，各方均应按约定履行。之后，原告按照被告提供的户型图、安置楼价格表选取了房屋，户型图、安置楼价格表亦是约束双方行为的合同组成部分。本院对上述协议及户型图、安置楼价格表予以确认。
关于原告诉求的有关阳台缺失带来的经济损失。因被告在户型图中注明了涉案房屋设计有南阳台，但被告交付给原告的房屋没有此阳台，而是一飘窗。根据2005年4月15日中华人民共和国建设部发布的《建筑工程建筑面积计算规范》的公告，对阳台的定义为供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间。原审法院认为，阳台作为住宅房屋的重要组成部分，在日常生活中发挥着不可替代的作用。房屋的布局以及阳台的朝向，是购房者选择房屋的重要参考依据。从法律意义上与人们的普遍认识上，阳台与飘窗都不是同一种建筑空间，被告在未征得原告同意的前提下，擅自变更合同约定，将户型图中注明的阳台改为飘窗，未能提供与户型图相符房屋的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。被告的这种变更已不可逆转，并无法采取其他的补救措施，原告为此而受到的损失是客观存在的，被告应赔偿原告的此项损失为30750元（8.1㎡×2908元／㎡＋2.4㎡×2998元／㎡）。
关于原告诉求的房屋迟延交付违约金。原、被告在拆迁协议中约定被告于2010年12月14日前向原告交付房屋，被告未按约定履行，已构成违约，应承担违约责任。因原告在选房后并未支付其他房款，被告也已按双方约定的拆迁面积支付了原告逾期双倍过渡费，对此部分费用，双方无异议。原审法院认为，原告的安置房屋实测面积虽超出拆迁面积，但在选房时（交房前）未就多出的面积交纳房款，而是在领房时才补交房款，因此本院认为被告虽违约，但未对原告后补房款造成损失，不应再对该部分房款所购买的面积给付违约金，故对原告的此项诉讼请求不予支持。本案经调解无效，遂依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，判决：一、被告河北计经鸿翔房地产开发有限公司赔偿原告张文清因阳台缺失造成的经济损失30750元。限判决书生效之日起十五日内履行。二、驳回原告张文清的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费779元，由被告负担627元，原告负担152元。
判决后，张文清与河北计经鸿翔房地产开发有限公司均不服，向本院提起上诉。张文清主要上诉理由为，原审法院认为上诉人未在交房前就多出的面积缴纳房款是错误的。因为上诉人的证据已经证实了足额支付房款的这一事实。另外上诉人主张的是鸿翔房地产公司在逾期两年后按实际交付房屋的面积产生的违约金，而原审法院认定以“拆迁房屋逾期双倍过渡费”的概念予以混同和偷换，从而驳回上诉人的此项诉求也是错误的。总之，要求改判鸿翔房地产公司支付房屋迟延交付的违约金7483元。
上诉人鸿翔房地产公司针对上诉人张文清的上诉理由辩称，原审判决就该项认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。
上诉人鸿翔房地产公司主要上诉理由为，原审认定阳台缺失，并赔偿张文清经济损失错误。一、双方在签订安置协议时，并没有明确约定上诉人将来交付的楼房必须有阳台。上诉人在拆迁安置时，提供户型示意图中约定的非常明确，即该户型图仅供参考，最终以施工图为准。本案中上诉人交付的房屋户型的朝向、尺寸、格局、面积都没有变，这不能证明上诉人交付的房子与约定的房子不符。二、双方在交房时、对房屋现状进行了确认，如果张文清对楼房户型有异议，就不会接受该楼房，并提出异议。但张文清已入住多年，对户型早已认可，再次提出这个问题，明显不符合法律规定，没有任何依据。三、上诉人交付的楼房中没有阳台缺失，如果说有阳台缺失，应当是上诉人交房时面积减少，但张文清的楼房面积并没有减少。四、关于阳台的概念仅是双方认识不同。退一步讲，假设张文清所称的阳台定义，阳台是为供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间，那么本案中上诉人提供的房屋是否不能进行活动和晾晒衣物，这种认定又有谁来证明或出具鉴定结论来证实？上诉人交付的房屋并不影响张文清活动和进行晾晒衣物。五、假设本案存在阳台缺失，那么张文清应当明确受到的损失是精神损失还是经济损失，同时明确该损失为什么按安置价格计算，因为双方对楼房面积在交房时已经进行了确认，上诉人并没有缺少相应的面积。本案中，张文清在没有明确受到的损失是精神损失还是经济损失，以及没有法定和约定的计算损失方法的前提下，原审法院根据张文清自己计算的方法判决上诉人承担赔偿损失没有合同和法律依据。
上诉人张文清针对上诉人鸿翔房地产公司的上诉理由辩称：一、阳台的缺失是由原审实地勘察之后确认本应由鸿翔房地产公司设计为阳台的地方变成飘窗，因此阳台缺失是不可否认的事实。二、双方形成房屋买卖关系时，户型图作为双方合同附件是合同重要组成部分，与合同具有同等法律效力，作为合同的签约方与履行方，未提供与合同约定户型相符的房屋，就构成违约，因此应当承担违约责任。阳台作为住宅房屋重要组成部分，在日常生活发挥不可替代作用，房屋的布局及阳台走向是购房者选择房屋的重要参考依据，由于鸿翔房地产公司把阳台取消并且无法修复和变更，因此张文清阳台缺失的损失是客观存在的，鸿翔房地产公司应进行赔偿。三、无论双方是否有关于阳台的约定，按照法律规定，阳台是必须设计的，主要体现在住宅设计规范GB50096-1999中，其中3.7条款是关于阳台的概念。3.7.1条款也对阳台进行了阐述，阳台在城市生活中发挥越来越重要作用，要求每套房均应设计阳台。同时，合同法中61、62条规定，本案中没有阳台的房屋不符合住宅设计规范的规定，上诉人提供的商品存在质量瑕疵，因此构成违约责任。上诉人鸿翔房地产公司还应承担缔约过失的问题，依据建设部商品房销售管理办法第19条第二款规定，应承担相应的赔偿责任。因此原审关于阳台部分的认定正确，请求依法驳回上诉人的相关诉讼请求。
本院经审理查明的事实，与原审判决认定事实一致。
本院另查明，二审庭审中，双方对诉争安置楼的户型图均无异议。但上诉人鸿翔房地产公司认为户型应以最终施工图为准，同时称最终的施工图与户型图稍微不一致，对不一致处与张文清没有进行协商。
本院认为，《建筑工程建筑面积计算规范》（GB／T50353-2005）对“阳台”定义为“供使用者进行活动和晾晒衣服的建筑空间”；对“飘窗”定义为“为房间采光和美化造型而设置的突出外墙的窗”。本案中，在2008年12月15日双方签订《城市房屋拆迁补偿协议》时，上诉人鸿翔房地产公司提供的户型图中，标明了诉争房屋设计有一处南阳台，而上诉人鸿翔房地产公司在向上诉人张文清交付上述协议房屋时，房屋并未包括双方合同所约定且符合上述规范所定义的阳台。同时，2001年6月1日起施行的《商品房销售管理办法》第二十四条第二款规定：“经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的，房地产开发企业应当在变更确立之日起10日内，书面通知买受人”。本案中，上诉人鸿翔房地产公司在房屋施工过程中变更协议签订时所提供的户型设计，未与上诉人张文清协商一致也未按上述规定的期限书面通知上诉人张文清。综上，上诉人鸿翔房地产公司上述行为已经构成了违约，依法应承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。而诉争房屋阳台的缺失，上诉人鸿翔房地产公司已无法承担上述法律规定的继续履行或采取补救措施等违约责任形式，其只能依法赔偿上诉人张文清因此而造成的损失。对于损失的确定，原判决以双方合同所约定阳台的面积乘以协议时房屋安置单价计算，该计算方式符合客观事实，且与上诉人鸿翔房地产公司因违约给上诉人张文清造成的损失相当。
关于上诉人张文清上诉要求上诉人鸿翔房地产公司支付房屋迟延交付违约金7483元的问题，本院认为，《沧州市房屋拆迁管理实施办法》第四十五条、第四十六条规定，临时安置补助费及逾期安置补助费的计算均是以被拆迁人被拆除房屋的建筑面积计算。参照以上规定，上诉人鸿翔房地产公司已按上诉人张文清被拆除房屋的建筑面积支付了双倍过渡费，上诉人张文清主张按所选取两套楼房的面积计算逾期交房期间的过渡费于法无据，本院不予支持。
综上，上诉人的上诉理由均不能不成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理得当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费620元，由上诉人河北计经鸿翔房地产开发有限公司负担570元，上诉人张文清负担50元。
本判决为终审判决。
审判长 齐桂苓
审判员 胡希荣
审判员 李 霞
二〇一六年五月二十日
书记员 李 静