云南省玉溪市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云04民终796号
上诉人（原审被告、反诉原告）：通海县海纳房地产开发有限公司。住所地：通海县纳古镇*组。
法定代表人：纳学远，总经理。
上诉人（原审被告）：通海县富润建材厂。经营场所：通海县纳古镇。
经营者：纳学文，男，1980年7月15日生，回族，住通海县。
二上诉人共同委托诉讼代理人：陈少敏，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
二上诉人共同委托诉讼代理人：李剑蓉，云南恩奇律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：夏永先，男，1958年10月8日生，汉族，城镇居民，住通海县。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：胡伟凤，女，1966年3月17日生，汉族，城镇居民，住通海县。
二被上诉人共同委托诉讼代理人：廖庆生，云南鼎甲律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。
上诉人通海县海纳房地产开发有限公司（以下简称海纳公司）、通海县富润建材厂（以下简称富润建材厂）因与被上诉人夏永先、胡�凤商品房预售合同纠纷一案，不服云南省通海县人民法院（2017）云0423民初634号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月19日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人海纳公司、富润建材厂的共同委托诉讼代理人陈少敏、李剑蓉，被上诉人夏永先、胡伟凤的共同委托诉讼代理人廖庆生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
海纳公司、富润建材厂上诉请求：撤销一审判决第一项不合理的部分，驳回夏永先、胡伟凤针对2015年11月15日以后的逾期交房违约金的请求。主要事实和理由：涉讼的商品房于2015年11月15日已验收合格，符合双方约定的交房条件。房屋验收合格后，海纳公司、富润建材厂于2015年11月15日已向夏永先、胡伟凤发出了接房通知书，已经履行了合同约定的交房义务，夏永先、胡伟凤未接房系自己认为房屋未达到交房条件所致，不应�海纳公司、富润建材厂承担此时间段以后的逾期交接房的违约责任。
夏永先、胡伟凤答辩称，请求驳回上诉，维持原判。事实和理由：1、海纳公司、富润建材厂2015年11月15日通知夏永先、胡伟凤接房时，涉讼房屋尚未达到交房条件；2、2016年5月12日海纳公司、富润建材厂取得《工程竣工验收证明书》后，未通知夏永先、胡伟凤接房，未尽到相应的通知义务。故请求驳回海纳公司、富润建材厂的上诉请求。
夏永先、胡伟凤向一审法院起诉请求：1、判令海纳公司、富润建材厂立即为其办理房屋产权证及土地证；2、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿其逾期交房违约金8609.63元；3、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿多收取的契税5843.47元。一审诉讼中，夏永先、胡伟凤将诉讼请求变更为：1、判令海纳公司、富润建材厂立即为其办理房屋产权证；2、�令海纳公司、富润建材厂连带赔偿其2015年11月1日至2016年12月6日的逾期交房违约金22579.24元；3、判令海纳公司、富润建材厂连带赔偿多收取的契税5843.47元；4、由海纳公司、富润建材厂退还其多收的购房款10471.50元。
海纳公司向一审法院反诉请求：1、判令夏永先、胡伟凤支付逾期接房违约金11580元；2、判令夏永先、胡伟凤按产权登记面积中的套内面积支付差额房价款3857元。
一审法院认定事实：夏永先与胡伟凤系夫妻。海纳公司、富润建材厂系通海县秀山街道天湖银座小区开发商，经批准取得该小区商品房预售许可。2013年8月6日，夏永先、胡伟凤与海纳公司、富润建材厂签订《商品房购销合同》，约定：夏永先、胡伟凤购买海纳公司、富润建材厂开发的位于通海县××街道办事处××路××号天湖银座E幢1单元4层09号房屋（套内建筑面积79.52平方米，�摊面积23.23平方米，合计102.75平方米），每平方米3674.21元（已包含分摊的共有建筑面积的价格），购房款总金额292173元；夏永先、胡伟凤依约支付购房款后，海纳公司、富润建材厂应于2015年10月31日前将经建设单位组织验收合格的房屋交付夏永先、胡伟凤，如未按合同约定时间交房的，海纳公司、富润建材厂应自交房时间届满后的次日起至实际交房之日止30日内，按每日30元支付违约金，逾期30日后，按已付房款的0.02%乘以逾期天数支付违约金。海纳公司、富润建材厂应以电话、公告或书面通知夏永先、胡伟凤办理交接手续，海纳公司、富润建材厂已按约定履行通知义务的，夏永先、胡伟凤应于通知交房之日起30日内到指定地点办理交接手续，逾期未办理交接房手续的，视为已按期交房，夏永先、胡伟凤应承担逾期接房违约金。同日，双方又签订《合同补充协议》，约定主合同中“建设单位组织验收合格”是指房屋单体建筑，经勘察、设计、施工、监理、质检五个单位及建设方共同验收合格并签章，房屋取得上述单位验收签章的即视为已具备交付条件。夏永先、胡伟凤未足额支付全部购房款及补缴费用、配套设施费、住宅专项维修基金、契税、办证费等费用前，无权要求海纳公司、富润建材厂交付房屋。契税、印花税、住宅专项维修基金、产权工本费等由海纳公司、富润建材厂代收代缴，夏永先、胡伟凤应在交接房期限内向海纳公司、富润建材厂足额支付。上述款项收费标准以实际交纳时的相关政府规定为准，双方一致同意多退少补。若夏永先、胡伟凤延迟交纳上述费用，除夏永先、胡伟凤按主合同约定承担违约责任外，交房期限和办证期限相应顺延，海纳公司、富润建材厂不承担违约或赔偿责任。2013年8月7日，夏永先、�伟凤支付购房款的30%即92173元给海纳公司、富润建材厂，2013年10月25日，夏永先、胡伟凤向银行按揭贷款支付购房余款200000元给海纳公司、富润建材厂。2015年11月11日，通海天湖银座工程经建设、监理、设计、勘察、施工单位初验为合格，并颁发房屋质量保证书、房屋使用说明书。2015年11月15日，海纳公司、富润建材厂发出书面通知，通知购房户办理接房手续。因房屋未通过竣工验收且认为房屋存在质量问题，夏永先、胡伟凤未办理接房手续。2015年11月26日，海纳公司向购房户发出公告，表示天湖银座建设工程因施工单位未按期完成施工，导致海纳公司不能按期办理相关手续如期交房。海纳公司还没有如期取得《竣工验收报告》，但该项目已通过初验，五方验收合格，不影响购房户对房屋交接手续的办理。如购房户愿意接受可按接收流程先办理房屋交接手续，海�公司应负责处理的事宜及合同约定的权利不会受影响。如不愿意接收的，静候海纳公司取得《竣工验收报告》再通知购房户接收。2015年12月29日，通海县建设工程质量安全监督管理站向天湖银座施工单位云南建工第四建设有限公司发出《工程质量安全整改通知》对天湖银座工程存在的质量问题进行了明确，并要求施工单位不得进行竣工验收。2016年5月12日，天湖银座工程的施工单位、监理单位、建设单位及通海县建设工程质量安全监督管理站对该工程进行了竣工验收。2016年12月6日，夏永先、胡伟凤向海纳公司交纳了维修基金、契税、登记费、工本费、印花税票共计15648元，并办理了接房手续。另查明，通海县天湖银座小区附近的房屋年租金约为100元/平方米，日租金约为0.27元/平方米。
一审法院认为，双方签订的合同合法有效，双方均应按照合同及补充协议的约定履行权利义务。双方在《合同补充协议》中约定海纳公司、富润建材厂应在2015年10月31日前将经勘验、设计、施工、监理、质监及海纳公司、富润建材厂验收合格的房屋交付夏永先、胡伟凤，海纳公司、富润建材厂提交的2015年11月11日的工程竣工预验收证明书仅有建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位的签章，而夏永先、胡伟凤提交的2016年5月12日工程竣工验收证明书虽无质监部门签章，但通海县建设工程质量安全监督管理站出具的情况说明能够确定2016年5月12日通海县建设工程质量安全监督管理站参与了涉讼房屋的验收，只是根据相关规定其无须签章，同时建设、勘察、设计、监理、施工单位均参与了该次验收，工程竣工验收证明书载明验收结论为合格，故本案应认定2016年5月12日涉讼房屋符合合同约定的交房条件，而双方约定涉讼房屋于2015年10月31日前交房，海纳公司、富润建材厂未按约交房，其行为已构成违约，故海纳公司、富润建材厂应承担逾期交房的违约责任。关于夏永先、胡伟凤未接房的行为是否构成违约的问题，经审查，海纳公司、富润建材厂未在约定的期限内交房，在海纳公司、富润建材厂逾期交房时，夏永先、胡伟凤对逾期交房产生的纠纷未妥善解决前拒绝接房属正当理由，故夏永先、胡伟凤未接房的行为不构成违约。海纳公司、富润建材厂在涉讼房屋竣工合格验收后，于2016年6月11日已电话通知部份购房户接收房子，部份购房户也按通知对房子进行接收，但海纳公司、富润建材厂无证据证实在2016年6月11日已电话通知夏永先、胡伟凤接房，故对夏永先、胡伟凤提出逾期交房违约金支付到其实际接房时的诉讼请求，一审法院予以支持。在《商品房购销合同》中约定交房时间是2015年10月31日前�故应确认海纳公司、富润建材厂违约的天数为2015年11月1日至2016年12月6日，共计401天。关于逾期违约金的认定，双方在《商品房购销合同》中约定海纳公司、富润建材厂逾期在30天内，按每天30元计算违约金，超过30天的，超过部分按已付款0.02%计算违约金，现夏永先、胡伟凤主张按合同约定支付违约金，海纳公司、富润建材厂抗辩主张违约金过高，要求予以调整。经审查，夏永先、胡伟凤主张的逾期交房产生的违约损失客观上表现为其不能按期使用该房屋产生的损失，直接表现为对外租房应付租金或可将该房屋出租所得的租金，而通海县天湖银座相近地段的房屋年租金约为100元/平方米，日租金约为0.27元/平方米，故夏永先、胡伟凤主张的逾期交房违约金确实过高，应予调整，结合上述分析及实际逾期天数，一审法院确定海纳公司、富润建材厂应向夏永先、胡伟�支付的违约金为11125元（具体计算为：0.27元/天×401天×102.75平方米=11124.74元）。关于夏永先、胡伟凤要求海纳公司、富润建材厂返还多收契税的主张，对此双方已在补充协议中明确约定契税等以实际交纳时的相关政府规定为准，双方一致同意多退少补，故夏永先、胡伟凤要求返还多收取契税的主张应待海纳公司、富润建材厂依照政府相关规定缴纳后再依双方约定退补，本案中不予处理。关于夏永先、胡伟凤要求海纳公司、富润建材厂及时办理房屋产权证的主张，因办证是由业主、房地产公司、房管部门三方行为决定，从双方合同约定来看，申请办理产权登记手续还需夏永先、胡伟凤配合交齐委托办理产权证所需相关资料，且天湖银座小区已完成初始登记。经审查，天湖银座现未完成初始登记，还不具备办理房屋产权变更登记条件，故对夏永先、胡伟凤提出的该诉讼�求，在本案中暂不予处理。现涉讼房屋的产权证还未办理，产权登记面积不能确定，故对双方提出涉讼房屋面积多少或退补的问题一审法院暂不予处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条，第六十条，第一百零七条，第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决：“一、由被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司、被告通海县富润建材厂于本判决生效后三日内支付原告（反诉被告）夏永先、胡伟凤逾期交房违约金11125元。二、驳回原告（反诉被告）夏永先、胡伟凤的其余诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）通海县海纳房地产开发有限公司的反诉请求。”
本院二审期间，夏永先、胡伟凤未提交新证据，海纳公司、富润建材厂提交了天湖银座业主群的微信�天记录手机截屏一份，证明：海纳公司在2016年5月12日综合验收后再次以电话的方式发出接房通知，业主间已相互告知，之所以无法交接房是因税务问题及与海纳公司商谈违约金没有谈好，业主在群里相互鼓动所致。经质证，夏永先、胡伟凤对该证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均不认可，认为该证据不是新证据，且是手机截屏并存在前后两个不同版本，真实性无法确认，因微信用的都是昵称，看不出是否涉及本案业主。本院认为，现海纳公司、富润建材厂不能证实夏永先、胡伟凤为微信群的成员，海纳公司、富润建材厂仅依据该份证据不能得出在2016年5月12日后已经通知过夏永先、胡伟凤接房的结论，故对海纳公司、富润建材厂提交的证据，本院不予采纳。
经审理，一审认定案件事实正确，本院予以确认。
本院认为，双方当事人签订�《商品房购销合同》、《合同补充协议》系双方的真实表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，系合法有效的协议，双方均应按约定履行。综合双方诉辩主张，现本案二审的争议焦点为：海纳公司、富润建材厂应支付的逾期交房违约金如何确定。根据双方的合同约定，海纳公司、富润建材厂应在2015年10月31日前将经勘验、设计、施工、监理、质监及建设单位组织验收合格的房屋交付夏永先、胡伟凤，否则应承担相应的逾期交房违约责任。现海纳公司、富润建材厂主张涉讼房屋于2015年11月15日已验收合格，并于同日通知夏永先、胡伟凤接房，其应承担的逾期交房违约金只应计算至2015年11月15日。经审查，双方的《合同补充协议》约定，涉讼房屋需由质监部门参与验收合格，才符合交房条件，因海纳公司、富润建材厂的该项主张与双方约定不符，故本院不予支持。2016年5月12日，由建设、勘察、设计、监理、施工单位组织在通海县建设工程质量安全监督管理站参与下，涉讼房屋工程竣工验收合格，此时涉讼房屋才符合双方补充协议约定的交房条件，故一审法院认定2016年5月12日涉讼房屋符合双方合同约定的交房条件正确，本院予以维持。关于逾期交房的时间，海纳公司、富润建材厂无证据证实在2016年5月12日已通知夏永先、胡伟凤接房，夏永先、胡伟凤已于2016年12月6日办理了房屋交接手续，故一审认定逾期交房的起止期限为2015年11月1日至2016年12月6日共计401天并无不当，本院予以维持。关于违约金的计算标准，一审诉讼中海纳公司、富润建材厂提出双方合同约定的违约金计算标准过高，对此一审法院参照涉讼小区相近地段的房屋日租金水平标准0.27元/平方米，确认逾期交房违约金为11125元符合本案实际，本院予以维持。
综上所述，海纳公司、富润建材厂的上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费68元，由通海县海纳房地产开发有限公司、通海县富润建材厂负担。
本判决为终审判决。
本案生效判决书确定的履行期限届满，当事人向人民法院申请强制执行的期间为二年。
审判长 严光辉
审判员 方明慧
审判员 ＸＸＸ
二〇一七年十二月十五日
书记员 曾玮钰