上海市黄浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0101民初2715号
原告：乔东勤，男，1963年11月12日出生，汉族，住安徽省安庆市。
委托诉讼代理人：梅永佳，上海汇耀律师事务所律师。
被告：上海璨辉酒店管理有限公司，住所地上海市黄浦区。
法定代表人：童文礼，总经理。
委托诉讼代理人：吕嗣华，上海市国泰律师事务所律师。
原告乔东勤与被告上海璨辉酒店管理有限公司(以下简称“璨辉公司”)装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年1月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告乔东勤及其委托诉讼代理人梅永佳，被告璨辉公司的委托诉讼代理人吕嗣华，证人汪某某、周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乔东勤向本院提出诉讼请求：1.被告支付工程款150,000元；2.被告支付逾期付款的违约金106,000元。2015年，原告经人介绍与被告的法定代表人童文礼及被告的股东汪某某相识。2015年11月10日，被告安排汪某某与原告签订《国货路宾馆装修合同》(以下简称“涉案合同”)，约定：原告对被告位于上海市黄浦区国货路XXX号XXX楼的宾馆进行装修，承包方式为包清工，工程造价为530,000元，工期为2015年11月10日至2016年2月28日。工程因被告材料不到位等原因，原告于2016年2月28日完工，后又于5月份安装马桶等。后被告未按合同约定的时间向原告支付款项，尚欠原告工程款170,000元。因剩余工程还有约20,000元的项目未安装，故主张诉请金额，并要求被告按合同约定支付违约金。
璨辉公司辩称，被告未与原告签订过涉案合同，也未委托过他人签订；原告签订涉案合同时，被告还未成立；被告从未向原告支付过任何装修款项。被告当时委托汪某某进行装修，装修后双方未进行验收，后汪某某撤出，被告另行委托他人装修。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告提供的涉案合同，原、被告均确认该合同系汪某某与原告签订，故对该证据的真实性本院予以确认；2.原告提供的预算表，因其上未有当事人确认，故本院对其真实性不予确认；3.原告提供的图纸，因其上未有当事人确认，故本院对其真实性亦不予确认；4.原告提供的汪某某的《证明》，因该证据属证人证言，汪某某作为证人已出庭接受质询，故本院以证人证言为准；5.原告提供的网站截图，因该证据系电子数据，原告未证明其真实性，故本院不予认可；6.原告提供的证人周某的证言，因该证言与本案无关联性，故本院不予认可。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2015年11月10日，汪某某“代童文礼”与原告签订涉案合同，合同首部委托方(甲方)为“上海璨辉酒店管理有限公司”，承接方(乙方)为原告，双方约定工程地址为黄浦区国货路XXX号XXX楼，施工内容为5楼卫生间改造、墙面涂料、过道涂料、吊顶、水电安装，工程为包清工，造价为530,000元；合同签订后，甲方应付30%施工费，墙体砌抬高做好，甲方付30%施工费，水电木工做好应付30%，油漆地砖做好应付9%，工程完工后三个月甲方应付工程款全部款项；甲方在付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工，验收合格未结清工程价款时，不得交付使用，施工完毕甲方逾期付款，甲方应承担合同总价款20%的违约金；工程工期自2015年11月10日至2016年2月28日完工。
另，2015年12月20日，童文礼(甲方)、汪某某(乙方)、案外人王某某(丙方)签订《投资确认书》一份，其上载明：经甲乙丙三方友好协商，同意共同投资成立上海璨辉酒店管理有限公司(暂定)，经营地址上海市黄浦区国货路XXX号新地大厦5楼。该确认书还约定了三方投资比例、注册资本、实际出资额、三方需完成事项(其中乙方需完成的事项包括工程装修、家具采购等)；公司拟定于2016年3月18日试营业，经营时间30年。
后，汪某某分别于2015年12月26日转账10,000元、2016年1月5日转账20,000元、2016年1月9日转账20,000元、2016年1月16日转账80,000元、2016年2月1日转账50,000元给原告，上述款项共计180,000元。诉讼中，原告陈述，另收到涉案工程款180,000元。
2016年3月23日核发的被告营业执照显示，被告为一人有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为童文礼。
诉讼中，汪某某到庭发表如下证言：原告系童文礼介绍给证人的，与原告签订的涉案合同是童文礼当面口头授权证人的；证人与王某某通过转账方式支付给原告370,000元先行装修，其中证人支付180,000元，王某某支付了十几万，具体金额不清楚，童文礼没有支付过款项；原告装修了90%至95%后，因童文礼没有资金，所以原告没有继续做下去。至于被告营业执照显示仅有童文礼一个股东，证人也不清楚；证人与王某某共出资约1,500,000元；自2016年7月，童文礼就未与证人、王某某联系过，二人打算另行起诉童文礼。三方签订《投资确认书》时，被告有无成立，证人不记得了。
被告陈述，就汪某某装修未完成的部分(调整消防通道、部分墙面粉刷)，童文礼另外委托其他散工进行装修，无法区分两方装修的部分；后续装修花费约十几万元，但没有相关合同和款项支付凭证；另，目前涉案装修的酒店已由被告试营业。
本院认为，违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。根据现行法律规定，承揽装饰装修应当具备相应资质，原告乔东勤作为个人不具备相应资质，故涉案合同应属无效。另法律规定，合同无效，但经竣工验收合格的，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款。涉案合同虽属无效，原、被告也未进行竣工验收，但被告就后续他人装修的部分未提供相应的合同、竣工验收及结算等证据，且其自认已利用原告的装修，且开始使用，故原告有权要求按照合同约定支付相应的工程价款。
关于支付价款的主体，根据法律规定，公司成立后，对发起人签订的合同已经实际享有合同权利的，合同相对人有权请求公司承担合同责任。本案中，原告提供证据显示汪某某为被告的发起人，其与原告签订涉案合同，原告实际对被告的经营场地进行了施工，被告实际享有合同权利，故被告应承担支付剩余装修款项的义务。关于支付价款的金额，因被告未举证，且表示原告装修的部分已无法区分，故本院对原告主张的金额予以认可。
关于违约金一节，因涉案合同无效，故原告依据合同约定请求被告支付逾期付款的违约金没有依据，本院不予支持，但因被告存在逾期付款的行为，利息具有本金法定孳息的性质，故被告应承担其未付工程款部分相应利息的支付义务。关于利息的起算时间，本院参照涉案合同的约定，自工期结束后三个月后起算，标准为中国人民银行同期同类贷款利率，金额以原告诉请的金额为限。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)》第一条、第二条规定，判决如下：
一、被告上海璨辉酒店管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告乔东勤工程款150,000元；
二、被告上海璨辉酒店管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告乔东勤上述工程款的利息，以150,000元为本金，自2016年5月28日起计算至本判决生效之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，以106,000元为限。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费5,140元，由乔东勤负担1,840元，由上海璨辉酒店管理有限公司负担3,300元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审 判 长 张 宁
审 判 员 焦明静
人民陪审员 王铿华
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 徐公允
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
二、《中华人民共和国公司法》
第一条为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。
第二条本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。