云南省大理市人民法院民 事 判 决 书（2015）大民二初字第471号原告（反诉被告）云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司。住所地大理市下关人民南路**。组织机构代码70984170-4。负责人冯耀华，经理。委托代理人虞怀兴，云南云岭律师事务所律师。特别授权代理。委托代理人：马云华，原告公司员工，特别授权代理。被告（反诉原告）云县水电开发有限责任公司。住所地云县爱华镇瓦窑坝法定代表人王奎昌，经理。委托代理人刘少荣，临沧市欣翔法律服务所法律工作者。特别授权代理。委托代理人：黄光俸，被告公司员工，特别授权代理。原告云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司诉被告云县水电开发有限公司定作合同纠纷一案，本院于2015年8月24日立案受理，被告云县水电开发有限公司提起反诉，本院受理后决定合并审理，依法由审判员董琼适用简易程序公开开庭进行了审理。原告云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司的委托代理人虞怀兴、马云华，被告云县水电开发有限责任公司的法定代表人王奎昌，委托代理人刘少荣、黄光俸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司诉称，被告是由云县正觉庵水库管理局和临沧源鑫电力有限公司共同设立的水电开发公司，2010年2月，被告准备在正觉庵水库建设水电站，对水电站使用的管道制作及安装进行招投标，原告受邀并中标，中标的制作费为3000元／吨。因2010年钢材价格波动较大，中标当日，被告催促原告回大理，为被告购买201吨钢材，后被告将858634.34元钢材款支付给卖家，但因购买201吨钢材款不够，原告为被告垫付了25610元的钢材款，厂家开具了884244.34元增值税发票，后原告将钢材拉运到大理华源机电安装有限责任公司金属结构厂的场地，为被告加工钢管及伸缩节，原告与华源公司签订了《协议书》，原告占用华源公司场地及保管钢材，原告制作了10吨钢材后，被告通知原告，因电站施工方更改设计，暂停制作，待设计方案确定后再行制作。后因华源公司场地被征收，原告只好将钢材转移到大理通用机械厂制作保管，原告支付给华源公司倒运费15000元，保管费557775元。原告多次要求被告确定制作方案，被告均拖延不予回复。2015年5月12日，原告向被告发函《关于正觉庵电站钢管的函》，告知被告协商处理，被告仍不处理。原告特提起诉讼：1、判令被告支付给原告垫付的改尺费25610元、承担该款自2010年3月3日起至支付之日止按照同期银行贷款计算的利息；2、判令被告支付定作费30000元、倒运费15000元、合计45000元；3、判令被告支付给原告已支付的保管费557775元及从2013年7月起至案件执行之日止按75元／月每吨计算的保管费；4、本案诉讼费、保全费由被告承担。被告云县水电开发有限公司答辩并反诉称，被告是云县正觉庵水库管理局和临沧源鑫电力有限公司共同设立的水电开发公司，2010年2月被告为建设正觉庵水库水电站，将884244.34元钢材款支付给卖家，购买201吨钢材，后原告将购买的钢材拉运到大理华源机电安装有限责任公司金属结构厂（以下简称华源公司）的场地，为被告加工钢管及伸缩节，加工过程中被告发现原告未经被告同意将全部工作交给马云长加工，被告立即向原告提出解除合同，要求原告返还被告201吨钢材，但双方达不成共识，协商无果。被告的材料款已经付清，原告提出要求被告支付材料款的诉讼请求不成立，原告要求被告支付定作费以及到运费无依据，对于材料的保管原告有义务，被告不应当支付保管费；被告要求退回钢材，原告一直未予退回，造成的损失不应承担。为维护自身权益，现被告提出反诉请求：1、判令原告返还被告钢材201吨；2、判令原告承担本案全部诉讼费用。原告云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司向本院提交了如下证据材料：一、原告的营业执照复印件一份、组织机构代码证复印件一份、法定代表人身份证明书复印件各一份，以证明原告的主体资格；二、增值税发票八份，以证明被告购买201吨钢材支付钢材款858634.34元；三、证明一份，以证明被告购买201吨钢材支付钢材款858634.34元，原告垫付了25610元钢材款；四、关于正觉庵水库电站钢管的函及结算，证明被告通知原告停止制作后，2015年3月19日再次发函要求被告支付保管费等损失；五、关于正觉庵水库电站钢管的函，以证明原告发函被告，被告未回复；六、关于正觉庵电站钢管的回函，证明被告接到原告的回函，但仍不处理后续事宜；七、保管协议书，原告为被告保管钢材而支付保管费，被告应当赔偿；八、收款收据，证明原告支出的保管费、倒运费、制作费；九、照片二张，证明原告制作的伸缩节、及钢板等。经质证，被告云县水电开发有限公司对原告提交的第一组证据的无异议；对第二、三组不认可；第四、五组证据的真实性无异议，但对证明方向不予认可，第六组无异议，第七、八、九组有异议，不认可。本院认为，原告提交的第一组证据被告无异议，本院予以确认；第二组系复印件，被告不认可，本院不予确认；第三组不具备客观真实性，本院不予确认；第四、五、六三组证据中，结算单形式要件不合法，本院不予确认，其余三份函件真实性本院予以确认；第七组真实、客观，本院予以确认；第八组中，除制作费收据不客观，其余几份收据本院予以确认；第九组照片二张来源不明，本院不予确认。被告云县水电开发有限公司向本院提交了如下证据材料：一、《购销合同》一份，以证明购买钢材的情况；二、关于正觉庵水库电站金属结构的函二份（含复印件一份），用以证明原告说法与协商的情况自相矛盾；三、关于正觉庵水库电站钢管的函二份，以证明双方协商情况；四、结算单一份，以证明原告结算中价格不真实；五、出库单一份，以证明被告购买钢材情况；六、证明一份，以证明被告购买钢材款项已付清；七、审批单一份，以证明被告购买钢材的付款情况；八、结算业务申请书一份，以证明被告购买钢材的付款情况；经质证，原告对被告提交的第一、三、四、五、六、七、八组证据无异议；对第二组证据中复印件函件不认可，另一份函无异议。本院认为，被告提交的2013年1月11日函（复印件），形式要件不合法，原告不认可，本院不予确认；其余几份证据真实、客观，原告无异议，本院予以确认。根据上述举证、质证和认证及当事人在庭审中的一致陈述，本院确认本案如下法律事实：2010年2月，被告由于云县正觉庵水库水电站建设的需要，口头委托原告制作加工钢管以及伸缩节，期限为2010年2月至2011年3月止。2010年3月4日，被告向大理中汇物资有限公司购买201吨钢材，交由原告运至大理华源机电安装场地进行加工制作，原告由于加工需要，将钢板改为定尺，原告向大理中汇物资有限公司支付了改尺费25610元。2010年6月，被告通知原告设计变更，暂停加工。原告为此将钢材寄存于大理华源机电安装有限公司，寄存费用75元／吨／月，2010年5月至2013年6月，原告支付保管费557775元。2013年1月11日原告向被告发函，要求及时签订正式合同，及时生产，被告未回复；2013年7月，大理华源机电安装有限公司场地被征用，原告又将该批钢材倒运至大理通用机械有限厂保管至今。原告为倒运钢材，支付费用15000元。2015年原告再次发函至被告要求结算库存产生费用，均未果。本院认为，原、被告口头约定由被告提供钢板，原告为被告制作加工钢管以及伸缩节，原、被告之间的口头约定具备定作合同成立要件，原、被告之间合同成立。在本案合同履行过程中，被告变更设计，至2011年3月合同期限届满，被告也未确定制作方案。2013年1月11日，原告向被告发函，要求签订正式合同、及时生产，被告未答复，应当视为原、被告合同已经解除。合同解除后，尚未履行，应当终止履行；已经履行的根据履行情况和合同性质当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿。本案合同履行过程中，被告设计变更致使合同不能履行，被告有过错，应当承担过错责任。现原告主张被告支付改尺费25610元，倒运费15000元，以及2010年3月至2013年6月支付的保管费557775元有事实以及法律依据，本院予以支持。2013年7月至今保管费原告主张按每月75元计算没有依据，本院不予采信，对此主张，举证不能的责任由原告自行承担。由于原、被告对合同履行的具体内容未明确，原告认为已经加工了10吨钢材，被告应当支付30000元定作费用没有充分证据证实，本院不予支持。原告主张25610元改尺费的利息没有法律依据，本院不予支持。合同解除后，被告要求原告返还201吨钢材的诉讼请求成立，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条、第九十七条、第二百五十一条，＜最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释＞第一条、二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、由被告（反诉原告）云县水电开发有限责任公司在本判决书生效之日起十日内支付给原告（反诉被告）云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司保管费557775元、改尺费25610元、倒运费15000元，合计598385元；二、驳回原告（反诉被告）云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司其他诉讼请求；三、由原告（反诉被告）云南水电十四局昆华建设有限公司大理分公司在本判决书生效之日起十日内返还被告（反诉原告）云县水电开发有限责任公司201吨钢材（按被告提交的出库单内容数量为准）。本诉案件受理费人民币10082，减半收取5041元，由被告（反诉原告）云县水电开发有限责任公司承担。反诉案件受理费9800元，减半收取4900元，由被告（反诉原告）云县水电开发有限责任公司承担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉到大理白族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审判员  董琼二〇一五年十一月十六日书记员  徐祥