福建省漳州市龙文区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0603民初19号
原告：武汉汤臣艺术设计顾问有限公司，住所地湖北省武汉市武昌区团结村福星惠誉国际城8幢1单元10层18号，组织机构代码：××。
法定代表人：汤文镇，总经理。
委托诉讼代理人：郑锦山、沈庆周，福建勉志律师事务所律师。
被告：张幼珠，女，1980年7月4日出生，汉族，住福建省漳浦县。
原告武汉汤臣艺术设计顾问有限公司与被告张幼珠装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年1月4日立案后，依法适用简易程序进行审理，审理过程中发现案情复杂依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。原告武汉汤臣艺术设计顾问有限公司委托诉讼代理人沈庆周到庭参加诉讼。被告张幼珠经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武汉汤臣艺术设计顾问有限公司向本院提出诉讼请求：请求判令张幼珠立即支付尚欠的装修工程款31068元及违约金4500元（暂计算至起诉时，以实际逾期支付天数为准）；本案的诉讼费用由张幼珠承担。事实和理由：龙文区书香世家画苑1504室房屋系张幼珠购买所有的房屋。2015年6月23日，张幼珠与武汉汤臣艺术设计顾问有限公司就该房屋装修事宜签订《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》，合同对“工程概况和造价、工期、工程款及结算、违约责任”均作了约定。合同签订后，履行过程中，张幼珠要求增加女儿房地柜、主卧窗台地柜、卫生间洗面台木作柜体、阳台贴外墙砖、室外电梯间墙面砖铺贴及厨房高立柜等装修工程，增补项目的工程款为6162元，同时张幼珠要求减少吧台、吊顶等工程，减少项目的工程款为5094元，增、减项目款项相抵扣后最终增补项目金额为1068元。因张幼珠自购房门、铝合窗及安装迟延于11月8日导致泥水工及油漆工的相应施工时间推后，导致工程施工工期相应顺延推后于2015年11月27日完工。武汉汤臣艺术设计顾问有限公司按约履行承包方的合同义务，但张幼珠仅支付60000元，尚有工程款30000元未支付。工程装修竣工后张幼珠以种种理由拒绝与武汉汤臣艺术设计顾问有限公司办理工程验收、结算手续，并于同年12月4日自行入住，至今未支付尚欠工程款。武汉汤臣艺术设计顾问有限公司提供《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》1份、《设计图纸及装修预算清单、主材代购清单》1份、《装修项目增减单》1份以证明其主张。
张幼珠未答辩，亦未向本院提交证据。
本院认为，张幼珠无正当理由未到庭参加诉讼，视为其自动放弃质证权利。武汉汤臣艺术设计顾问有限公司提供的全部证据，经审查与本案具有关联性，依法应认定合法有效，可作为本案的定案依据，本院依法予以采信。
综上，本院对本案主要事实作如下认定：
张幼珠因福建省漳州市龙文区书香世家画苑1504室房屋装饰装修需要，于2015年6月23日与武汉汤臣艺术设计顾问有限公司就该房屋装修事宜签订《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》，将该房屋的装饰装修工作部分委托武汉汤臣艺术设计顾问有限公司施工承包。合同第一条对“工程概况和造价、工期”作了约定，双方约定承包方式为包工及部分包料，合同总价为90000元，工期自2015年6月27日至同年10月27日，工期120天。合同第五条对“工程款及结算”作了约定，约定工程付款时间为四期：1、合同签订当日，张幼珠向武汉汤臣艺术设计顾问有限公司支付总价款的50%；2、水、电、管线隐蔽工程通过验收后，张幼珠向武汉汤臣艺术设计顾问有限公司支付总价款的20%；3、油漆工进场前，张幼珠向武汉汤臣艺术设计顾问有限公司支付总价款的25%；4、验收合格当天，张幼珠向武汉汤臣艺术设计顾问有限公司支付总价款的5%。合同第七条“违约责任”第14项明确约定：张幼珠未按合同约定时间付款的，武汉汤臣艺术设计顾问有限公司可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求张幼珠支付每天50元的损失；第15项约定：工程竣工如因张幼珠原因造成未办理验收、结算手续的，张幼珠提前自行入住的视为工程完工并验收合格，给武汉汤臣艺术设计顾问有限公司造成损失的，应承担赔偿责任。在合同履行过程中，张幼珠要求增加女儿房地柜、主卧窗台地柜、卫生间洗面台木作柜体、阳台贴外墙砖、室外电梯间墙面砖铺贴及厨房高立柜等装修工程，增补项目的工程款为6162元，同时要求减少吧台、吊顶等工程，减少项目的工程款为5094元，增、减项目款项相抵扣后最终增补项目金额为1068元。因张幼珠要求增补项目产生的增补工期、自购铝合窗安装滞后，及自购房门迟延于11月8日才安装，导致泥水工及油漆工的相应施工时间推后，工程施工工期相应顺延推后至2015年11月27日完工。张幼珠仅支付工程款中的60000元，尚有工程款31068元未付。同年12月4日，张幼珠入住福建省漳州市龙文区书香世家画苑1504室。2016年1月4日，武汉汤臣艺术设计顾问有限公司将张幼珠诉至本院。
本院认为，武汉汤臣艺术设计顾问有限公司与张幼珠签订的《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，应认定合法有效。依据双方合同约定，张幼珠于2015年12月4日入住福建省漳州市龙文区书香世家画苑1504室，应视为该房屋的装饰装修工程完工并验收合格，张幼珠在武汉汤臣艺术设计顾问有限公司完成合同约定的装饰装修工程后，依法应当履行合同约定的支付相应工程款义务。因未按合同约定履行支付款项的义务，张幼珠已构成违约。因此，武汉汤臣艺术设计顾问有限公司要求张幼珠支付工程款31068元及违约金的请求，符合法律规定，应予支持。但违约金的计算依法不得超过造成损失的百分之三十。张幼珠经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为其自动放弃诉讼权利，本院依法予以缺席审理和判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下：
张幼珠应于本判决生效之日起十日内支付武汉汤臣艺术设计顾问有限公司装饰装修工程款31068元及违约金，违约金自2015年12月4日起至张幼珠还款之日止按每日50元计算，但不得超过工程款31068元的百分之三十。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费689元，由张幼珠负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于漳州市中级人民法院。
审 判 长 林源泉
人民陪审员 ＸＸ武
人民陪审员 陈加新
二〇一六年八月三十日
书 记 员 蔡卓君
附判决依据的相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》
第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为《合同法》第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。