西华县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）西民初字第1334号
原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司。
住所：郑州市郑东新区CBD内环路西七街中油新澳大厦***室。
负责人董伟鹏，日立电梯（中国）有限公司河南分公司总经理。
委托代理人尚军帅，该分公司员工。
委托代理人赵涛，陕西稼轩律师事务所律师。
被告周口爱华实业有限公司。
法定代表人李丹顺，周口爱华实业有限公司经理。
委托代理人胡永政，河南箕城律师事务所律师。
原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司诉被告周口爱华实业有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员袁芳军适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人尚军帅、赵涛、被告委托代理人胡永政到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司诉称，2009年6月，原、被告签订“AH0906033”号《电梯安装工程合同》，约定原告为被告安装2台电梯，安装总价52580元。合同中对付款方式、付款条件、违约责任等亦做了相应约定。合同签订后，原告按约履行了安装电梯等义务，现合同义务均已履行完毕，但被告欠原告到期安装工程款26290元至今未付，原告多次催讨未果，要求被告向原告支付安装款26290元、逾期付款违约金5258元，并承担本案诉讼费。
被告周口爱华实业有限公司辩称，原告逾期交付安装的电梯，违反了双方所签的合同约定，并承担违约责任。根据双方所签合同约定，原告应向被告方支付违约金5258元，在此，我们提出反诉。根据双方所签合同约定价款，安装费用为52580元，被告方在合同签订后的2009年8月14日已付款51290元，并非是原告方所诉的被告方的欠款数额。原告方与被告方签订合同之后，未经被告同意将电梯安装工程转包给郑州兆丰电梯有限公司，原告方的转包行为，导致原、被告双方所签的合同无效，对此原告方仍应承担无效给被告造成的损失。原告的诉讼请求超过诉讼时效。
原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司向本院提交的证据材料有：1、日立电梯安装工程合同一份。证明在2009年6月原被告签订了2台电梯安装合同，总价款为52580元。合同约定甲方应向当地政府主管部门申请验收，验收后，甲方将合同余额26290元支付给乙方，目前，本案被告（甲方）尚欠安装费共26290元未付。合同第9.1条规定，乙方（本案原告）逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金，违约金按合同总价每日万分之五计算，但最高不得超过合同总价10%。2、检验报告单一份。证明原告按约履行了为被告安装2台电梯的义务，该部分电梯已于2010年9月15日经河南特种设备安全检测研究院验收合格，依据合同5.2约定，在当地技术监督验收后3天内，甲方合同余额26290元支付给乙方。因此，被告应当在2010年9月19日支付验收后应付款26290元。3、付款凭证一份。证明被告通过银行转账方式累计向原告支付工程款26290元，合同总价为52580元，目前被告尚拖欠工程款26290元。4、电梯竣工移交表。证明我们已经在2010年3月16日将电梯移交给被告方，我方没有逾期完工。5、地盘检查报告表一份。证明被告没有提供合适的井道，工期顺延，没有逾期完工。一直到2009年年底才进场安装。逾期完工责任在于被告，而不在原告。6、催款函一份（复印件）。证明我们曾多次向被告催要欠款，这是其中一份，我们的诉讼请求不超过诉讼时效。
被告周口爱华实业有限公司向本院提交证据材料有：收条及银行凭证各一份（复印件）。证明在2009年8月14日被告方已经向原告方支付安装费51290元。
经庭审质证，被告周口爱华实业有限公司对原告提交的证据1的真实性没有异议。但对证明目的有异议，认为该合同不能证明被告方拖欠26290元，更不能证明被告方应支付违约金5258元，同时该合同反而证明了原告方应承担违约责任，原告方已逾期交付，应向被告支付违约金5258元；对证据2有异议，原告方将电梯安装工程未经被告同意转包给郑州兆丰有限公司。同时证明原告方逾期交付时间长达1年3个月之久；对证明3，因是复印件且显示的内容不全，对此不予质证；对证据4有异议，认为原告提供的证据仍然不能达到原告的证明目的，只能说原告方逾期交付的长短，不能证明原告没有逾期交付。因为双方合同约定的时间是在2009年5月25日前开工，30日内安装完毕，据合同约定时间，原告方逾期交付时间也长达9个月；对证据5有异议，我们不予确认，对表格的签字有异议，不是李新良本人所签；对证据6有异议，认为原告方应提供原件，不能达到其证明目的，不能证明在2015年3月20日向我们送达了催款函。该催款函签收的时间是2015年3月20日，假如该催款函为真，也已经超过诉讼时效。
原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司对被告周口爱华实业有限公司提交的证据有异议。认为这个收据是预开收据，收据上显示是收实作妥。银行凭证没有收款单位名称和收款单位帐号，不能证明我单位收到该款，若为对方所说取现，在支付时应由我方人员签字证明，所以说该笔现金并不能证明交付给我公司。
经审查，原告提交的证据客观、真实，与本案事实相关联，本院予以采信。被告提交的证据与本案事实不能相印证，达不到其证明目的，本院不予采信。
依据上述有效证据及当事人在庭审中的陈述，本院可以确认以下案件事实：2009年6月16日原、被告签订日立电梯安装工程合同一份。约定原告为被告安装2台电梯，总价款52580元。主要内容为：付款方式：甲方（周口爱华实业有限公司）以银行汇款方式按下列付款条件向乙方（日立电梯有限公司）付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。付款条件：甲方于提货前向乙方支付本合同总价的50%，即26290元。双方验收合格后10天内，甲方应向当地政府主管部门申报验收，在当地技术监督局验收后3天内，甲方将合同余额即26290元支付乙方。若非卖方原因，电梯未能在安装完工后10日内报验，或报验后未能在30天内通过当地质量技术监督局验收的，买方应自双方确认完工30天满后7天内付清余额。若非卖方原因货到工地后60天内未完成安装或报验的，买方应于货到工地满60天之日起7日内付清合同余额。违约责任：乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按合同总价每日万分之五计算，但最高不得超过本合同总价10%。合同签订后，原告日立电梯有限公司河南分公司委托郑州兆丰电梯有限公司如期安装完毕，于2010年3月16日竣工移交。2010年9月15日经河南省特种设备安全检测研究院验收合格后移交使用。拖欠安装费26290元，经催要一直未付。
本院认为，原、被告签订的《日立电梯（中国）安装工程合同》是双方的真实意思表示，应为有效合同。原告已按约定履行了安装义务，被告应当支付安装费，原告的诉讼请求，本院予以支持。被告辩称原告逾期交工系违约行为，但逾期交工的责任不在原告。关于原告将电梯安装工程转包给郑州兆丰有限公司的问题，合同中没有规定禁止原告不能转包给第三人，且安装质量合格。原告曾向被告发催款函，该案不超过诉讼时效，因此，被告的答辩意见，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决如下：
被告周口爱华实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告日立电梯（中国）有限公司河南分公司电梯安装费26290元，并按合同总价每日万分之五支付违约金，即5258元。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费295元，由被告周口爱华实业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。
审判员 ：袁芳军
二〇一五年九月十六日
书记员 ：潘光辉