湖北省武汉市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂01民终3894号
上诉人（原审被告反诉原告）：武汉杰仕行建设工程有限公司，住所地武汉市武昌区中山路338号凤凰公寓C栋1单元1层1号。
法定代表人：王杰，该公司董事长。
委托诉讼代理人：谢敏，北京大成（武汉）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吴小兰，北京大成（武汉）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告反诉被告）：中国一冶集团有限公司机械化施工分公司，住所地武汉市青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）。
负责人：黄树琦，该分公司经理。
委托诉讼代理人：邓红云，该公司员工。
被上诉人（原审原告反诉被告）：中国一冶集团有限公司，住所地武汉市青山区36街坊(青山区工业路3号一冶科技大楼)。
法定代表人：宋占江，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王燕琼，该公司员工。
上诉人武汉杰仕行建设工程有限公司（以下简称杰仕行公司）因与被上诉人中国一冶集团有限公司机械化施工分公司（以下简称�国一冶机械化公司）、中国一冶集团有限公司（以下简称中国一冶公司）租赁合同纠纷一案，不服湖北省武汉市武昌区人民法院（2016）鄂0106民初4345号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人杰仕行公司的委托诉讼代理人吴小兰，被上诉人中国一冶机械化公司的委托诉讼代理人邓红云、中国一冶公司的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
杰仕行公司上诉请求：1、撤销一审判决；2、改判中国一冶机械化公司、中国一冶公司向杰仕行公司支付违约金12400元，扣除前述违约金后，杰仕行公司向中国一冶机械化公司、中国一冶公司支付租赁费248278.10元；3、一、二审诉讼费用由中国一冶机械化公司、中国一冶公司承担。事实和理由：1、中国一冶机械化公司、中国一冶公司未按合同约定向杰仕行公司提供�款资料，杰仕行公司不具备租赁费支付条件，中国一冶机械化公司、中国一冶公司违约在先。一审法院认定杰仕行公司未按期付款错误；2、中国一冶机械化公司、中国一冶公司存在违约停工的事实，约定向杰仕行公司支付违约金，一审法院不支持杰仕行公司的反诉请求，违背客观事实，于法无据；3、杰仕行公司实际使用机械设备的时间是2015年6月9日至2015年11月25日，一审法院认定杰仕行公司使用机械设备的终止时间为2015年12月2日与事实不符。
中国一冶机械化公司、中国一冶公司共同辩称，1、杰仕行公司未按合同约定支付租赁费，违约在先的事实成立；2、中国一冶机械化公司、中国一冶公司将付款资料已经提交给杰仕行公司，杰仕行公司上诉称没有提供付款资料与事实不符；3、杰仕行公司欠付中国一冶机械化公司、中国一冶公司租赁费444640元，联系函�的283100元是按80%计算的进度款；4、杰仕行公司未按约定支付租赁费违约在先，杰仕行公司要求租赁机械设备转场未按约定支付转场费，杰仕行公司违约在先。因此，按照法律规定中国一冶机械化公司、中国一冶公司的停工行为不能认定为违约行为。
中国一冶机械化公司、中国一冶公司向一审法院起诉请求：1、判令杰仕行公司立即向其支付设备租赁款568800.24元及利息（以568800.24元为本金，按照同期银行贷款利率，自2016年1月2日起至实际付清之日止）；2、本案诉讼费用由杰仕行公司承担。
杰仕行公司向一审法院反诉请求：1、判令中国一冶机械化公司向杰仕行公司支付违约金人民币124000元；2、本案诉讼费用由中国一冶机械化公司承担。
一审法院审理查明：2015年5月18日，杰仕行公司（甲方）同中国一冶机械化公司（乙方）签订《吊装机械租赁合同》，约定：工程名称，武汉环湖道路改造工程钢结构桥梁工程；工程地点，湖北省武汉市东西湖区环湖西路；租赁期限，暂定租赁月数为8个月。在合同规定的期限届满前十五天内，如需延长租赁时间，甲方书面通知乙方具体延长租赁的时间，根据甲方现场实际使用计算租赁期限，吊机具体进、退场时间以甲方书面通知为准；包月单价160000元，进出场及安拆费用20000元，暂定含税总金额1300000元；租赁费的支付方式，按月支付；当月租赁费，机械进场使用一个月后，乙方提供付款资料，甲方审核后支付该租赁费的80%；吊机使用完毕，停止计费后，双方办理费用结算手续。审核确认后1个月内，租赁费累计支付至双方结算总价款的100%；机械租赁使用满一个月的按月租价格结算，未满一个月的按实际使用天数计算，结算额=（该机械月租总额/30）*实际使�天数；乙方出租的机械必须保持机械性能良好，且保证甲方试用期间机械每天24小时停在甲方施工现场并满足24小时随时待命为甲方提供吊装服务，施工过程中如因乙方原因影响甲方施工工期，乙方赔偿甲方因此带来的损失，且每影响一天，扣减1万元的应付款项作为违约金。
2015年5月22日，杰仕行公司（甲方）同中国一冶机械化公司（乙方）签订《吊装机械租赁补充合同》，约定，机械进场使用一个月后，乙方提供付款资料，甲方审核后支付该租赁费的80%；吊机使用完毕，停止计费后，双方办理费用结算手续，并按结算总价款的97%确定租赁费。审核确认后1个月内，支付前述租赁费。
2015年6月9日，垂直运输机械设备正式启用。
2015年8月25日，中国一冶机械化公司向杰仕行公司出具《催款联系函》，载明，按合同约定吊车进出场费20000元，月租金160000元，吊车在使用时间满一个月后贵公司应支付租赁费80%（12.8万元），我司经营人员多次联系贵司相关人员催讨租赁费，该吊车于2015年6月9日正式启用至今贵司仍未向我司支付该吊车租赁费用，请贵司及时支付上述两个月合同约定的租赁费共计256000元。
2015年11月30日，杰仕行公司向中国一冶机械化公司出具编号为JSH外151130的《环湖路道路改造工程吊装机械租赁》联系函，载明2015年11月9日、2015年11月25日贵司300吨履带吊无故停工作业二天，按照合同第六条约定对于贵司进行违约扣款20000元；根据合同约定乙方职责等相关条款规定，对于贵司进行违约扣款104000元；综上，我司按照合同约定对于贵司共进行违约扣款124000元。
2015年12月1日，中国一冶机械化公司向杰仕行公司出具编号为20151201的《工作联系函》，载明，吊机于2015年6月9�正式启用，截止到2015年12月1日，在5个月零22天的吊装作业过程中我公司严格按照合同要求提供吊装服务，贵方在5个多月的吊机使用过程中自始至终没有依照合同支付使用费。对贵公司所发编号为JSH外151130的联系函回复如下，我公司于11月9日和11月25日采取停机等方式属于正常的自我权益保护，造成的一切后果都是由贵公司违约造成的，由贵公司承担责任；我公司至今没有接到贵公司书面的转场通知，也没有就相关转场费用达成任何书面的协议。请贵方支付完前期所欠款项和给我放正式的吊机转场书面通知及签订转场协议，以便我公司按照协议和审议后的方案尽快进行转场工作；否则由贵方承担由此造成的一切损失。
同日，杰仕行公司向中国一冶机械化公司出具编号为JSH外151201的《环湖路道路改造工程吊装机械租赁》联系函，载明，按照编号JSH外151130联系�中列举的扣款条款及金额执行不变，即124000元；我司于2015年12月1日早上接收到总包方针对贵司的工程联系函并根据总包方要求转发、通知贵司。截至目前，仍未见到贵司履带吊任何退场迹象，故因贵司履带吊迟迟不拆除退场原因导致的所有后果、工期处罚及人工机械费用、贵司履带吊安全责任，全部由贵司自行承担；我司现勒令贵司于收到此函件之日起24小时内退场，如超过24小时贵司仍未退场我司将以每天20000元人民币对贵司进行处罚，罚款直接从总结算中扣除。贵司自退场之日起一个月后我司对贵司进行末次结算。
2015年12月2日，中国一冶机械化公司向杰仕行公司出具编号为20151202的《工作联系函》，载明，目前我公司400吨吊机处于待工作业状态，在没有接到贵公司发给我公司认可的正式停车文件，400吨吊机合同到期时（2015年12月31日）为400吨履带吊使用截止日；我公司不认可贵公司所捏造的所谓任何扣款及金额；在我公司400吨吊机听从贵公司待机作业期间（2015年11月27日至今），现场所发生的一切影响和费用情况均由贵公司承担；由于双方还在合同期限内，在没有接到贵公司通知的我公司认可的正式文件前，400吨履带吊属于合同内正常租赁使用期限内；到2015年12月2日共欠付283100元。
同日，杰仕行公司向中国一冶机械化公司出具《解除吊装机械租赁合同并立即退场的通知》，载明，你公司已构成根本违约，自本通知作出之日起，双方签订的《吊装机械租赁合同》解除，但我司保留追究你司违约责任的一切权利；你司应即时将施工现场吊装机械（履带吊）退场，否则，我司将采取必要措施保障施工现场的秩序和各方的合法权益。
同日，中国一冶机械化公司向杰仕行公司出具编号为20151202-1的《�作联系函》，载明，截止到2015年12月2日，我公司没有收到贵方的转场通知。一直以来，我方严格遵守双方签订的《吊装机械合同》，若贵方提前终止合同，需支付合同期限内八个月的使用租赁费，同时办理吊机相关结算，并按照合同向我公司支付相关款项，贵方在上述工作完成后，我公司迅速组织400吊机拆运出场。
2015年12月3日，北京大成（武汉）律师事务所向中国一冶机械化公司出具《律师函》，载明，本所接受杰仕行公司委托，针对你司拒不履行吊装机械转场义务相关事宜，发出此函。在杰仕行解除与你司签订的《吊装机械租赁合同》之日起，你司设备已不具备合法占用杰仕行施工场地的依据，你司提出的已施工扣款无依据和结算存在争议等事宜不能成为拖延退场的合法依据。本所建议你司收到本函之日起即时退场，针对你司认为的前述争议，本所�建议你司通过合法途径解决，如你司仍违法占用施工场地，本所将协助杰仕行通过合法途径追究你司的法律责任。
2015年12月7日，中国一冶机械化公司向杰仕行公司出具编号为20151207的《工作联系函》，载明，400吨吊机合同期限为2015年12月底止，实际使用日期为2015年6月9日至2015年12月2日。望请贵方办理400吨吊机结算工作，并按合同支付租赁费。
2016年8月20日，中建三局第一建设工程有限责任公司钢结构事业部环湖路项目部向一审法院出具《情况说明》，载明，该车辆的启用时间为2015年6月9日，停用时间为2015年11月26日。
另查明，杰仕行公司向中国一冶机械化公司转账五笔共计474912元，分别为2015年7月29日转账20000元，2015年9月2日转账100000元，2015年10月28日转账100000元，2015年11月25日转账130752元，2015年11月27日转账124160元。
一审法院认为，中国一冶机械化公司同杰仕行公司所签订的《吊装机械租赁合同》《吊装机械租赁补充合同》是双方真实意思表示，无无效或可撤销情形，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条的规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案争议焦点为违约责任的认定及吊装机械设备租赁合同履行期间。
关于违约责任的认定。根据双方签订的《吊装机械租赁合同》第四3条及吊装机械租赁《补充合同》第二条约定，租赁费的支付方式为按月支付，机械进场使用一个月后，乙方提供付款资料，甲方审核后支付该租赁费的80%；吊机使用完毕，停止计费后，双方办理费用结算手续，并按结算总价款的97%确定租赁费。审核确认后一个月内，支付前述租赁费。机械租赁使用满一个月的按月租价格结算，未满一个月的按实际使用天数结算。结算额=（该机械月租总额/30）×实际使用天数，双方共同确认2015年6月9日，垂直运输机械设备正式启用，据此，杰仕行公司应于2015年7月9日、2015年8月9日、2015年9月9日、2015年10月9日、2015年11月9日分别按月支付租金128000元。杰仕行公司实际于2015年7月29日支付20000元，2015年9月2日支付100000元，2015年10月28日支付100000元，2015年11月25日支付130752元，2015年11月27日支付124160元，以上均未按照约定付款时间按时支付租金。根据《中华人民共和国合同法》第二百二十六条、第二百二十七条的规定，承租人应当按照约定的期限支付租金。承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。本案中杰仕行公司未按照约定期限支付租金，应认定为违约在先。�据《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”的规定，杰仕行公司欠付的租金，应支付给中国一冶机械化公司。
杰仕行公司辩称及反诉称中国一冶机械化公司于2015年11月9日、2015年11月25日擅自停工两天，且不听从杰仕行公司安排，提供吊装服务无法满足杰仕行公司的工作需要，根据《吊装机械租赁合同》第六条及第七条乙方职责4中约定，中国一冶机械化公司应支付违约金合计124000元。《吊装机械租赁合同》第六条、第七条条款内容显示，日违约金10000元和解除合同违约金的前提均为由于乙方原因造成。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。本案中杰仕行公司并未�供证据证明是由于中国一冶机械化公司的原因导致上述情形发生。结合以上审理查明事实，中国一冶机械化公司停工原因在于杰仕行公司未按时、足额支付租金，拒绝转场是因为合同中未对此进行约定且双方未达成新的协议。杰仕行公司对于实际损失54000元亦未提交证据证明。对于杰仕行公司认为中国一冶机械化公司违约的答辩意见及要求支付违约金124000元的反诉请求，不予支持。
关于吊装机械设备租赁合同履行期间。双方共同确认2015年6月9日，垂直运输机械设备正式启用，对于启用时间无争议，对于停用时间存在争议。中国一冶机械化公司主张2015年12月2日收到杰仕行公司发出的《解除吊装机械租赁合同并立即退场的通知》，因此机械设备使用时间为2015年6月9日至2015年12月2日。杰仕行公司认为，机械设备使用时间为2015年6月9日至2015年11月26日，并提供2016年8月20日中建三局第一建设工程有限责任公司钢结构事业部环湖路项目部向本院出具的《情况说明》证明。根据《吊装机械租赁合同》第三2条约定，根据甲方现场实际使用计算租赁期限，吊机具体进、退场时间以甲方书面通知为准。2015年12月2日，杰仕行公司向中国一冶机械化公司出具《解除吊装机械租赁合同并立即退场的通知》，后中国一冶机械化公司拆除吊装机械设备退场，据此，吊装机械设备使用期间应为2015年6月9日至2015年12月2日，使用时间为5个月外加24天。
根据《吊装机械租赁合同》及《吊装机械租赁补充合同》关于租赁价款的约定，杰仕行公司总计应支付租金（20000元+16000元×5个月+160000元/30天×24天）×97%=919552元。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，中国一冶机械化公司主张欠付设备租赁款项的利息，未违反法律规定，予以支持。杰仕行公司已向中国一冶机械化公司支付474912元，还应支付租金919552-474912=444640元。对于中国一冶机械化公司的诉请，部分支持，杰仕行公司应向中国一冶机械化公司支付租金444640元，并按照同期银行贷款利率计算利息，自2016年1月2日起支付至上述款项实际清偿之日止。
综上所述，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百零七条、第一百零九条、第二百二十六条、第二百二十七条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院判决如下：一、杰仕行公司于判决生效之日起十日内支付中国一冶机械化公司设备租赁款444640元�二、杰仕行公司于判决生效之日起十日内支付中国一冶机械化公司拖欠设备租赁款利息（以444640元为本金，自2016年1月2日起按银行同期贷款利率计算至判决确定给付之日止）；三、驳回杰仕行公司的反诉请求。案件受理费9624元，减半收取4812元，反诉费1390元，合计6202元，由杰仕行公司负担。
本院二审期间，各方当事人未提交新证据。
一审查明事实属实，本院予以确认。
本院认为，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，第二审人民法院应当针对上诉请求的有关事实及适用法律进行审查。中国一冶机械化公司2015年12月2日收到杰仕行公司发出的《解除吊装机械租赁合同并立即退场的通知》，一审法院以此时间作为双方解除租赁合同的时间，符合案件事实。因此机械设备使用时间为2015年6月9日至2015年12月2日。杰仕行公司以2015年6月9日至2015年11月25日机械设备的实际使用时间，作为租赁时间不符合合同约定。杰仕行公司认定中国一冶机械化公司没有将租赁机械设备转场，存在违约行为，但按照双方的约定杰仕行公司应该向中国一冶机械化公司支付转场费，而杰仕行公司并没有支付该费用，中国一冶机械化公司不将租赁的机械设备转场，不存在违约。中国一冶机械化公司在机械设备租赁期间，擅自停工两天，违反了合同约定，存在违约行为，应当承担违约责任。杰仕行公司要求中国一冶机械化公司承担20000元违约金和扣除两天的租赁时间的上诉请求，本院予以支持。杰仕行公司其他要求中国一冶机械化公司、中国一冶公司承担违约责任的上诉请求没有事实和法律依据，本院不予支持。据此，本院计算杰仕行公司应向中国一冶机械化公司支付租赁费为909213.33元（20000元+16000元×5个月+160000元/30天×22天）×97%，杰仕行公司已经支付474912元，还应支付434301.33元。中国一冶机械化公司应向杰仕行公司支付20000元违约金。
综上，一审判决认定事实清楚，适用法律有误，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销湖北省武汉市武昌区人民法院（2016）鄂0106民初4345号民事判决；
二、武汉杰仕行建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付中国一冶集团有限公司机械化施工分公司设备租赁款434301.33元；
三、武汉杰仕行建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付中国一冶集团有限公司机械化施工分公司拖欠设备租赁款利息（以434301.33元为本金，自2016年1月2日起按银行同期贷款利率计算至判决确定给付之日止）；
四、中国一�集团有限公司机械化施工分公司于本判决生效之日起十日内支付武汉杰仕行建设工程有限公司违约金20000元；
五、驳回中国一冶集团有限公司机械化施工分公司、中国一冶集团有限公司的其他诉讼请求。
六、驳回武汉杰仕行建设工程有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费9624元，减半收取4812元，反诉费1390元，合计6202元，由武汉杰仕行建设工程有限公司负担4825元。由中国一冶集团有限公司机械化施工分公司、中国一冶集团有限公司负担1377元。
二审案件受理费11014元，由武汉杰仕行建设工程有限公司负担8483元。由中国一冶集团有限公司机械化施工分公司、中国一冶集团有限公司负担2531元。
本判决为终审判决。
审判长 吴建铭
审判员 陈蔚红
审判员 赵 鹏
二〇一七年九月十八日
书记员 曾秀欢