山西省孝义市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）晋1181民初571号
原告（反诉被告）：张某，性别：××，××族。
委托诉讼代理人：郭昌元，山西远志律师事务所律师。
被告（反诉原告）：孝义市国跃煤焦有限公司，住所地山西省吕梁孝义市大孝堡乡东盘粮村。
法定代表人：郭某，该公司董事。
被告（反诉原告）：郭某，性别：××，××族。
共同委托诉讼代理人：李某，女，1971年10月4日出生，身份证号1423011971********，汉族，山西省孝义市大孝堡乡东盘粮村人，住本村。
原告张某与被告孝义市国跃煤焦有限公司（以下简称国跃煤焦公司）、郭某建设工程合同纠纷一案，本院于2017年3月21日立案后，被告国跃煤焦公司、郭某提起反诉，本院依法适用普通程序,公开开庭进行了合并审理。本案当事人和委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张某向本院提出诉讼请求：1、判令被告付清工程欠款40000元；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年11月3日原告与第二被告就第一被告厂内工程施工签订了《承包工程合同书》，第二被告为发包方，原告为承包方，工程项目为国跃煤焦公司厂内粗破地下坑基、给料机坑基、四台细破混凝土坑基，并约定包工不包料，按工程进度付费。2015年下旬，原告按计划做完第一期工程七五破地基，第二期所有钢筋工程结束后，被告共应付50000元，而只付了10000元。因被告拖延付款致工程无法进行，原告只得停工，要求被告支付工资，而被告未再付款。后经中间人郭俊平及董云明调解，被告分文未付，无奈之下，原告提起诉讼。
被告国跃煤焦公司、郭某辩称，被告不同意原告主张的欠款40000元；原告未按计划完成第一期工程，且存在结构不合理、未按程序进行验收和漏水问题，被告希望原告返工；钢筋工程没有完成组装、捆绑、焊接工作，原告所述第二期工程结束与事实不符。
被告国跃煤焦公司、郭某向本院提出反诉请求:1、判令反诉被告赔付反诉原告因工程存在质量问题、延误工期等造成的经济损失100000元，并返工；2、判令反诉被告承担本案本诉与反诉案件受理费的全部。事实和理由：2015年11月3日，反诉原告与反诉被告就国跃煤焦公司厂内破碎铝生产线坑基工程签订《承包合同》，合同约定反诉原告按施工进度、工程验收情况，分期、分批支付反诉被告工程款，但反诉被告还未做成七五破坑基（截至能安装破碎机械为止），就向反诉原告提出支付30000元的要求，迫于情面，反诉原告于2015年11月23日先付反诉被告10000元，没想到反诉被告不满，继续索要20000元，反诉原告因合同第一期工程尚未完工，因此不能付清第一期全部工程款。由于此项坑基工程的关键环节重在坑基防水的处理，施工过程中反诉原告多次要求反诉被告提供坑基施工图纸，反诉被告拒不提供，只是口头承诺一定保质保量完工。施工过程中反诉被告减人偷工，尤其在浇筑环节人手不足，造成坑基工程的浇筑、结构、防水等出现了严重的质量问题，目前坑基底部严重透水，导致反诉原告租赁的模板、架管产生延期损失5000余元，最为严重的是至今无法安装七五破机械设备，反诉原告有权拒付反诉被告主张的任何费用。2015年11月24日反诉被告停工以来，反诉原告多次托人说和，希望继续工程进度，但遭到反诉被告的拒绝。鉴于坑基存在安全隐患，反诉原告在等待一年后，雇佣他人、用时十多天将钢筋工程完工。反诉被告擅自停工，导致工期延误15个月，坑基底部严重透水，破碎机械至今无法安装，反诉原告亦无法投产受益，却产生工人抽水工资、电费、水费等不必要的开支每日至少100多元，且损失仍在扩大，为此，反诉原告提出以上反诉请求。
反诉被告辩称，两期工程均已完工，不存在延误工期的问题；不同意返工；双方没有约定防水工程，请求法庭不予支持。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定如下事实：原告张某与被告国跃煤焦公司法定代表人即被告郭某针对在被告国跃煤焦公司厂区内建设鄂破粉铝生产线坑基工程项目，经过多次协商，于2015年11月3日签订《承包工程合同书》，双方就工程地点、工程内容、工程期限、工程价款、付款方式、材料提供、工程质量、事故责任、意外防范等问题进行了约定。2015年11月8日原告进场施工，进行了七五破地基浇筑、护坡浇筑和部分钢筋工程，2015年11月23日被告郭某支付原告10000元，2015年11月24日原告停工。2016年11月左右，被告郭某另外雇人完成了钢筋工程及模板浇筑工作。
对双方有争议的证据和事实，本院认定如下：1、《承包工程合同书》第二条所约定的“截止能安装破碎机械为止”，是否是第一期工程完成的标准？双方在《承包工程合同书》第四条第二项约定“按施工进度、进展情况分期、分批支付：(做成七五破地基付款叁万元（￥30000元）”，而《承包工程合同书》第二条是对工程项目的约定，可见“截止能安装破碎机械为止”是全部工程内容完成的标准，并非第一期工程完成的标准。2、原告以预埋件方案浇筑完成的七五破地基的设备安装底座是否符合施工要求？被告主张施工前明确要求原告七五破地基的设备安装底座必须一次性用螺栓浇筑成型或者预留螺栓孔；原告主张双方在合同中对螺栓浇筑事宜没有明确约定，整个施工过程中，被告从未提供工程施工图纸或设备安装图纸，浇筑完成后，被告也没有提出任何异议；经审理查明，双方在签订的《承包工程合同书》中对设备安装底座的施工方案没有进行约定，被告亦认可施工过程中未按照原告包工、被告包料的约定向原告提供需要一体浇筑的螺栓，故本院对被告关于原告以预埋件方案浇筑完成的设备安装底座不符合施工要求的主张不予支持。3、原告是否应在第一期工程中完成电机底座？双方在《承包工程合同书》第四条第二项约定的施工进度内容中，对此没有约定，根据庭审查明的情况，电机底座需要另外焊接安装，并非一体浇筑的范畴，因此不属于第一期工程的施工内容。4、原告主张第二期工程已全部完工，被告对此不予认可，结合原告提供的照片、证人证言以及双方陈述可以查明，原告所完成的钢筋工程工作量并未达到《承包工程合同书》第四条第二项约定的“所有钢筋工程结束”的标准，本院对原告关于第二期工程完工的主张不予支持。5、已完成的七五破地基坑底目前存在透水问题，被告主张针对此类工程处理防水问题是原告的技术特长，因此明确要求原告必须一次性将防水处理好，但原告在施工过程中减人偷工导致工程产生质量问题；原告主张双方在合同中没有约定防水工程，且撤离工地时并未出现透水问题；本案中原告完成第一期工程后，被告未及时按进度付清第一期工程款，导致原告停工，进而无法对七五破地基进行防水工程处理，被告应自行承担相应的责任。6、关于工程验收问题，双方在《承包工程合同书》第四条第三项约定“工程完毕后，经甲方验收合格，没有质量问题后，质保金壹万元由中间人郭爱平监管”，可见双方并未约定以通过阶段验收作为第一、二期工程付款的条件。
本院认为，原告张某承揽被告国跃煤焦公司厂区内的鄂破粉铝生产线坑基建设工程，并有原告张某与被告国跃煤焦公司法定代表人郭某签订的《承包工程合同书》在案为凭，原告张某与被告国跃煤焦公司之间成立建设工程承包合同法律关系，双方均应按照合同约定履行相应的义务。原告张某已完成第一期七五破地基工程，被告国跃煤焦公司应给付原告第一期工程款30000元，剔除已给付的10000元，应就尚欠原告的工程款20000元承担给付责任。因第二期工程尚未完工，本院对原告主张被告给付相应工程款20000元的诉讼请求不予支持。原告主张被告郭某承担给付责任，因被告郭某签订合同的行为属于代表被告国跃煤焦公司开展生产经营活动的职务行为，并非合同相对方，故本院对原告的该项主张不予支持。被告主张原告已完工的部分存在质量问题，但未提供充分证据予以证明，本案中，原、被告对合同义务履行顺序作了约定，被告国跃煤焦公司在原告张某已完成第一期工程、护坡浇筑工程和部分钢筋工程的情况下，未及时付清原告第一期工程款，违反合同约定，原告有权中止履行合同义务，对于因此给被告造成的损失，应由被告自行承担，故本院对被告以原告所完成的工程存在质量问题、延误工期等为由主张原告赔付经济损失100000元并返工的诉讼请求不予支持。
综上所述，被告孝义市国跃煤焦有限公司应给付原告张某工程款20000元。依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
一、被告孝义市国跃煤焦有限公司给付原告张某工程款20000元，限本判决生效后十五日内履行；
二、驳回原告张某、反诉原告孝义市国跃煤焦有限公司、郭某的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费800元，由原告张某负担400元，被告孝义市国跃煤焦有限公司负担400元；反诉费用2300元，由反诉原告孝义市国跃煤焦有限公司、郭某各负担1150元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于吕梁市中级人民法院。
审 判 长 王永红
代理审判员 林魏伟
人民陪审员 任玉花
二〇一七年八月十日
法官 助理 任学忠
书 记 员 马 竟
证据目录
原告张某举证
原告身份证一份；
《承包工程合同书》一份；
证人郭爱平到庭；
证人董云明到庭；
证人张绍杰到庭；
证人张振江到庭；
照片6张。
（二）被告孝义市国跃煤焦有限公司、郭某举证
1、《承包工程合同书》一份；
2、照片10张；
3、DVD光碟一份；
4、PE75106颚式破碎机设备布置图及使用维护说明书各一份；
5、杜来源证明材料；
6、任冬生证明材料；
7、李宝平证明材料；
8、张用金证明材料。