北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）朝民初字第08999号
原告南宁浚朗科技有限公司，住所地南宁市创新西路15号贸鸿大楼5层507房，实际经营地北京市朝阳区八里庄东里莱锦创意产业园CN09。
法定代表人党郃，总经理。
委托代理人张洁，女，1985年4月16日出生。
委托代理人史俊峰，北京方亚律师事务所律师。
被告地球卫士环保新材料股份有限公司，住所地吉林省汪清县工业集中区金城街8号。
法定代表人宋旭，董事会主席。
委托代理人杨陆，男，1985年5月24日出生，住址山东省青岛市崂山区海尔路*号。
委托代理人刘剑，天津光明律师事务所律师。
原告南宁浚朗科技有限公司（简称浚朗科技公司）与被告地球卫士环保新材料股份有限公司（简称地球卫士公司）委托创作合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浚朗科技公司的委托代理人张洁、史俊峰，地球卫士公司的委托代理人刘剑到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
浚朗科技公司起诉称：2013年3月我公司与地球卫士公司签订《地球卫士壁纸TVC创意及制作合同》，约定：地球卫士公司委托我公司制作地球卫士壁纸-
剪纸篇TVC，合同设计制作费用470000元，地球卫士公司在先期付款30%（141000元）后，应分别于4月17日和我公司提供全额发票后5个工作日内分别支付全部制作费的50%、20%，两项共计329000元。但地球卫士公司至今未向我公司支付费用，地球卫士公司的行为构成违约，经我公司多次催款，地球卫士公司仍拒不履行，故诉至法院，请求法院判令地球卫士公司支付合同款329000元及相应的滞纳金。
地球卫士公司答辩称：我公司不同意浚朗科技公司的诉讼请求。理由是：第一，我公司确实与浚朗科技公司签订了涉案合同，但浚朗科技公司未按照合同约定完成所有制作内容，截止起诉之日，浚朗科技公司尚未交付30秒广告片；第二，根据合同约定，浚朗科技公司应在2013年4月12日前完成5秒和15秒广告样片的制作，交付我公司审定并出具书面合格证明后，于4月17日交付5秒、15秒广告片给我公司，但因其提交的广告片样片未能达到我公司的要求，未能通过审定，浚朗科技公司不再履行制作义务，故无权要求我公司支付合同款项；第三，浚朗科技公司没有在约定的时间内完成所委托的创作事项，也未按照合同约定交付成片，其行为构成违约。故请求法院驳回浚朗科技公司的所有诉讼请求。
经审理查明：2013年3月30日，甲方地球卫士公司与乙方浚朗科技公司签订《地球卫士壁纸TVC创意及制作合同》，约定内容包括：1.制作标的物：名称为地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”30秒（套剪15秒＋5秒）创意及制作，制作规格／形式为数字高清带、蓝光盘，数量1套；2.制作的要求／具体内容：乙方根据甲方确认的规格、材料、数量、创意脚本进行制作，内容为地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”30秒（套剪15秒＋5秒）创意及制作。（具体内容详见附件一：地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”创意文字脚本）；3.交付期限：乙方最晚应于2013年4月17日向甲方交付制作完成的5秒、15秒TVC作品，最晚于2013年5月17日向甲方交付30秒TVC作品；甲方授权杨陆为本合同执行负责人，所有涉及本合同甲方项下的各项权利义务由杨陆负责签收确认；乙方授权高峰为本合同执行负责人，所有涉及本合同乙方项下的各项权利义务由高峰负责签收确认；4.报酬及其付款方式：本合同的创意制作费用共计为人民币470000元（具体报价见附件二：地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”创意制作报价表）；双方应于2013年3月31日前签订本合同，甲方应于2013年4月1日前向乙方支付全部制作费用的30%（即141000元）以确保本合同所签署工作正常进行；乙方递交5秒、15秒广告片作品（2013年4月17日）后5个工作日内，甲方应向乙方支付全部制作费用的50%（即235000元）；在全部制作完成并交甲方审核确认后，且乙方向甲方提供合格的本合同全额发票后5个工作日内，甲方应将全部剩余款项（广告制作费的20%，94000元）向乙方付清；5.甲方的权利和义务：甲方应书面确认乙方提供的创意制作脚本；在制作过程中，若甲方提出变更或增减与原方案有明显冲突的内容，应在制作前提出，并承担由此而增加的费用；鉴于合同约定的工作内容对时间的要求非常紧迫，甲方应向乙方提供以下支持，5秒、15秒TVC审片意见及反馈不超过1日，30秒TVC审片意见反馈不超过2日，修改意见不超过脚本范围；甲方应按照合同约定及时按计划付款，提供制作支持等，以确保制作的顺利进行，如因前述原因导致作品完成时间的顺延，甲方将承担由此所造成的一切经济损失；6.乙方的权利和义务：乙方应按照甲方的要求进行作品的创意制作；乙方应保证其创意、制作行为及产生的作品不存在任何权利上的瑕疵，不侵犯任何第三方的合法权益；乙方在得到甲方对制作成品的确认并签下完工确认单后，向甲方提交数字高清带一盘，蓝光盘一盘；乙方需按合同约定时间完成作品的制作，作品内容符合甲方提出的创意要求，如不能按期完成将承担违约责任，并赔偿由此造成的经济损失；7.违约责任：任何一方没有充分、及时履行义务的，应承担相应的违约责任，给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的一切经济损失；甲方应按期支付款项，每逾期一日，乙方有权按照合同总金额的千分之五／天收取滞纳金，若逾期累计超过15日，乙方有权终止此合同，收到的全部款项不予退还；乙方应按期交付作品，在2013年4月12日前将5秒、15秒TVC广告片样片交给甲方审定，经甲方出具书面合格证明后，在2013年4月17日前将制作完成的5秒、15秒TVC广告片作品交付给甲方，在2013年5月6日前将30秒TVC广告片样片交付甲方审定，经甲方出具书面合格证明后，在2013年5月17日前将制作完成的30秒TVC广告片作品交付给甲方（具体详见附件三：地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”制作排期表），每逾期一日，甲方有权按照合同总金额的千分之五／天收取滞纳金，若逾期累计超过15日，甲方有权终止此合同，乙方收到的款项应全部退还给甲方。
该合同附件一为“地球卫士壁纸TVC‘剪纸篇’创意文字脚本”。内容包括：1.剪纸篇15”：镜头特写，一卷壁纸轴，从左往右展开带出画面：天蓝色的壁纸上，浮现出立体剪纸形式的太阳慢慢升起，云朵飘过来，花草跟随着太阳生长，一派生机盎然（旁白：地球卫士壁纸，引领健康家装！）；画面开始沿壁纸移动，一朵乌云飘过，甲醛、苯、霉菌、潮气等有害物质飘入画面。有害物质被画面上的花草树木弹走，乌云消失，画面恢复生机盎然（旁白＋字幕：拒绝甲醛、苯等有害物质，防水防潮、阻燃抗菌）；画面继续沿壁纸移动，一辆剪纸货车从厂房驶出，沿虚线行驶，虚线中两个“中间商”的图标被打上十叉（中间商图标被撞碎），货车之间驶入一间有“消费者”字样的小屋，小屋周围瞬间开满鲜花（旁白：厂家到您家，中途无加价；字幕：没有中间加价，一站到家）；新的壁纸轴铺开，地球卫士壁纸LOGO随着画轴展开，出现在屏幕中（旁白：健康为你，实惠为家！地球卫士！）。2.剪纸篇5”：一卷壁纸轴，从左往右展开，画面上蓝天、绿地、花草摇曳，一派生机盎然。同时，地球卫士LOGO叠画出现在中间（背景淡化）（旁白：健康为你，实惠为家！地球卫士！）。3.剪纸篇30”完整版（无小人）：镜头特写，一卷壁纸轴，从左往右展开带出画面：天蓝色的壁纸上，浮现出立体剪纸形式的太阳慢慢升起，云朵飘过来，花草跟随着太阳生长，一派生机盎然（旁白：地球卫士石头壁纸，引领健康家装！）；画面开始沿壁纸移动，一朵乌云飘过，甲醛、苯、霉菌、潮气等有害物质逐渐飘入画面。有害物质被画面上的花草树木弹走，乌云消失，画面恢复生机盎然（旁白：拒绝甲醛、苯等有害物质，防水防潮、阻燃抗菌！字幕：拒绝甲醛、苯，防潮、阻燃、抗菌）；画面继续沿壁纸移动，一辆剪纸货车从厂房驶出，沿虚线行驶，虚线中两个“中间商”的图标被打上十叉（中间商图标被撞碎），货车之间驶入一间有“消费者”字样的小屋，小屋周围瞬间开满鲜花（旁白：厂家到您家，拒绝中间商，全程无加价！字幕：没有中间加价，一站到家）；新的壁纸轴铺开，地球卫士壁纸LOGO随着画轴展开，出现在屏幕正中（旁白：健康为你，实惠为家！地球卫士石头壁纸！）。
该合同附件二为地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”创意制作报价表。
该合同附件三为地球卫士壁纸TVC“剪纸篇”制作排期表，内容包括：3月28日，执行方案及文案确认；3月29日，人物形象和动画场景制作；3月30日，签订制作合同；3月31日-4月2日，人物形象和动画场景制作；4月3日，制作沟通会（人物、场景等静态原画）；4月4日-10日，动画片制作；4月11日，配音及选曲、动画片制作；4月12日，动画片成片样片确认（15秒和5秒）；4月13日-16日，动画片制作修改；4月17日，动画片成片（15秒和5秒）；4月18日-5月5日（其中5月1日-3日为假期），动画片制作（30秒）；5月6日，动画片成片样片确认（30秒）；5月7日-16日，动画片制作修改；5月17日，交片。该排期表下方注明“如遇创意修改、样稿确认或不可抗因素，则排期向后顺延。”
2013年4月3日，浚朗科技公司与地球卫士公司的相关人员召开会议讨论广告片制作，双方修改了协议所附创意文字脚本中货车车身外观、中间商创意等内容，并确定了旁白内容和广告片的总体框架。
2013年4月8日，浚朗科技公司催促地球卫士公司按照合同约定支付第一期费用。2013年4月9日，地球卫士公司向浚朗科技公司支付首期合同款141000元。
2013年4月10日，浚朗科技公司就广告片配乐向地球卫士公司征求意见。
2013年4月11日，浚朗科技公司以发送电子邮件的方式向地球卫士公司交付了5秒和15秒广告片小样。
2013年4月12日，浚朗科技公司与地球卫士公司召开样片审核会议，浚朗科技公司向地球卫士公司交付了5秒、15秒广告片样片，双方对广告片样片进行了审核和讨论，地球卫士公司提出口头意见，认为样片未能体现创意中“天蓝色的壁纸上”、“有害物质被画面上的花草树木弹走”、“虚线中两个中间商图标被打上十叉（中间商图标被撞碎）”等要素，且前半部分未能充分体现壁纸产品的特点，故要求浚朗科技公司进一步修改，提出了将“防潮、抗菌、阻燃”等字打印在彩虹上，并要求有壁纸卷拉开的效果以体现壁纸的质感等具体修改要求，并确定了货车的LOGO样式。诉讼中，浚朗科技公司认可该等修改要求未超出创意脚本范围。
2013年4月15日，浚朗科技公司向地球卫士公司提交新修改的“15秒0415.mov”和“5秒0415.mov”小样。
2013年4月16日，地球卫士公司员工杨陆向浚朗科技公司员工周越发送电子邮件，对15秒广告片提出书面修改意见包括：1.需加强产品展示情节，最好有产品形象贯穿整个广告，并能清晰露出；2.车辆形象要形象化，接近真实重装货车的效果，有气势；3.乌云部分的消散要有冲击性，原内容过于平淡，没有震撼性；4.结尾的壁纸图样再选择一种有视觉效果的，能够凸显产品色彩的。
2013年4月18日，浚朗科技公司员工周越向地球卫士公司员工杨陆发送电子邮件，称因杨陆所提修改意见不方便继续改动，导演工作暂停，要求面谈修改事项。
2013年4月25日，浚朗科技公司与地球卫士公司召开会议，进一步讨论广告片的制作。2013年4月26日，浚朗科技公司员工周越向地球卫士公司员工杨陆发送电子邮件，确认4月25日会议所确认的主要的修改是：1.背景大面积的画面，会相应适当地选择产品进行代替；2.车辆的形象外观尽量实体化；3.乌云的形象和消散的状态进行合理的改变；4.结尾房间里的壁纸，进行更换；5.加大旁白的音量。
2013年5月6日，浚朗科技公司员工高峰向地球卫士公司员工杨陆发送电子邮件，要求其审核制作的广告片静帧画面。此后，双方工作人员电话沟通了静帧画面修改意见，但未达成一致。2013年5月13日，浚朗科技公司员工周越向地球卫士公司员工杨陆发送电子邮件，要求地球卫士公司反馈静帧画面意见。2013年6月4日，地球卫士公司员工杨陆向浚朗科技公司员工周越发送电子邮件，告知其广告片质量未能达到约定的标准，需要进一步沟通修改方案及后续事项，具体时间未确定。
2013年10月18日，浚朗科技公司员工孙秋玲向地球卫士公司员工薛剑男发送电子邮件，告知其已发送《地球卫士委托昌荣传媒创意和拍摄﹤地球卫士壁纸篇TVC﹥事宜’的催款函件》，并要求对方确认收已到函件。2013年11月5日，浚朗科技公司委托律师向地球卫士公司发送《律师函》，督促地球卫士公司支付合同款项329000元及滞纳金。
诉讼中，浚朗科技公司承认其未向地球卫士公司提交30秒广告片。
上述事实，有《地球卫士壁纸TVC创意及制作合同》、电子邮件、广告片和会议录音视听资料及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：《地球卫士壁纸TVC创意及制作合同》系浚朗科技公司和地球卫士公司真实意思表示，并未违法法律的强制性规定，合法有效，双方当事人均应全面履行自己的合同义务。
浚朗科技公司与地球卫士公司所签《地球卫士壁纸TVC创意及制作合同》约定，地球卫士公司应分三期向浚朗科技公司支付制作费用共计470000元：4月1日前支付第一期费用141000元；交付5秒、15秒广告片作品后5个工作日内支付235000元；全部制作完成并提交合格发票后5个工作日内支付94000元。地球卫士公司已向浚朗科技公司支付第一期费用，双方诉争的焦点是地球卫士公司是否应向浚朗科技公司支付第二期、第三期费用。
根据双方所签合同约定，浚朗科技公司应在2013年4月12日前将5秒、15秒广告片广告片样片交地球卫士公司审定，经地球卫士公司出具书面合格证明后，最晚应在2013年4月17日向地球卫士公司交付制作完成的5秒、15秒广告片，并应在2013年5月6日前将30秒的广告片样片交地球卫士公司审定，经其出具书面合格证明后，在2013年5月17日将制作完成的30秒广告片交付地球卫士公司。根据此约定，地球卫士公司向浚朗科技公司支付第二期、第三期费用的条件是：第一，浚朗科技公司将5秒、15秒和30秒广告片样片交地球卫士公司公司审定，并由其出具书面合格证明；第二，浚朗科技公司制作完成的5秒、15秒和30秒广告片成片，并以高清带和蓝光盘的方式向地球卫士公司交付，且支付最后一期费用时，浚朗科技公司还需向地球卫士公司开具全额发票。浚朗科技公司虽于2013年4月12日向地球卫士公司交付了5秒、15秒广告片样片，但该样片并未获得地球卫士公司确认合格的书面证明，且在地球卫士公司指出其所交5秒、15秒广告片样片未体现出创意脚本中“天蓝色的壁纸上”、“有害物质被画面上的花草树木弹走”等要素，并提出要有壁纸卷拉开的效果、乌云消散的泡沫破碎状态等具体修改意见后，浚朗科技公司仅制作了静帧画面，而未按照地球卫士公司的要求修改5秒、15秒广告片样片并提交其审核确认。此外，浚朗科技公司亦未向地球卫士公司制作、交付30秒广告片样片、成片。鉴于地球卫士公司所交5秒、15秒广告片样片未获得地球卫士公司的书面合格确认，且浚朗科技公司未根据地球卫士公司提出的修改意见进行修改、制作广告片成片，浚朗科技公司亦未制作30秒广告片样片和成片，浚朗科技公司亦未向地球卫士公司提交制作完成的5秒、15秒和30秒广告片的高清带和蓝光盘，故合同约定的支付第二期、第三期费用的条件尚未成就，因此，其无权要求地球卫士公司支付相应的费用。故对浚朗科技公司要求地球卫士公司支付其余制作费及相应的滞纳金的诉讼请求不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定，判决如下：
驳回原告南宁浚朗科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费6235元，由原告南宁浚朗科技有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 朱书龙
人民陪审员 李凤雨
人民陪审员 张淑云
二〇一四年七月八日
书 记 员 沈 飞