福建省福州市台江区人民法院民 事 判 决 书（2017）闽0103民初444号原告：邱凌霄，男，1990年10月31日出生，汉族，住福建省连江县，原告：林丽娥，女，1965年12月28日出生，汉族，住福建省连江县，上述俩原告共同委托诉讼代理人：陈业业、陈江彬，福建世好律师事务所律师。被告：福建华辰房地产有限公司，住所地福州市台江区台江路47号华联商厦10-12层，统一社会信用代码91350100759375916U。法定代表人：蔡红，总经理。委托诉讼代理人：曾瑾瑜、唐彩平，女，公司员工。原告邱凌霄、林丽娥与被告福建华辰房地产有限公司（以下简称华辰公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年1月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告邱凌霄、林丽娥的共同委托诉讼代理人陈江彬、被告华辰公司的委托诉讼代理人唐彩平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告邱凌霄、林丽娥向本院提出诉讼请求：1、被告立即向俩原告支付逾期交房违约金118295.84元（以3352740元人民币购房款为本金，按人民银行同期一年期贷款基准利率年4.35%计算，自2016年4月1日起暂计至2017年1月18日为118295.84元，请求继续计算至被告向俩原告实际交付XX地块XX单元房之日止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年5月11日，俩原告与被告签订了一份《商品房买卖合同》，约定：原告向被告购买商品预售房—福州市台江区XX地块XX单元房（下称该商品房），每平方米20188.72元，总价人民币3352740元；被告应于2016年3月31日前将符合合同约定条件的商品房交付原告使用；被告逾期交房的，应自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已款万分之一的违约金。签约后，原告于2015年4月4日前向被告支付了购房款3352740元人民币，履行了《商品房买卖合同》项下的付款义务。该《商品房买卖合同》也于2015年6月10日办理了预告登记手续，取得了《房屋预告登记证明》。但被告XX地块项目的建设进度严重滞后，其不能依约交房。2016年3月25日，被告向原告发出《告知函》，称“……由于施工方、规划图纸变更及其它方面的原因可能会导致工程延期，若无法如期交付使用，给您带来不便敬请谅解！对此，特发函告知您，根据目前的工程进度情况初步预计2016年9月30日左右可竣工交付使用。”但被告至今仍未能向原告交付该商品房，为此，原告特诉至人民法院，请求人民法院判令被告向原告支付逾期交房违约金，该违约金的计算方法为：以3352740元人民币购房款为本金，按人民银行同期一年期贷款基准利率年4.35%计算{因为《商品房买卖合同》第九条约定的日万分之一的违约金计算标准低于实际损失，故请求按照银行同期一年期贷款基准利率年4.35%计算}，自2016年4月1日起暂计至2017年1月18日为118295.84元，请求继续计算至被告向原告实际交付XX地块XX单元房之日止，以维护社会主义市场经济秩序，维护原告的合法权益。华辰公司辩称，原告请求其支付从合同约定的交房时间之日起到实际交付讼争房产之日止的逾期交房违约金，无事实和合同依据，应按合同约定：如遇特殊原因的，被告可据实予以延期交房，体现如下：一、依据《商品房买卖合同》第八条的规定：因高考、高温、台风、暴雨等客观因素引起的原因，可据实延期交房。被告提交的证据材料中福州市气象局将高温天气定义在35摄氏度，且在双方签订的合同中也就高温约定为客观因素，故35摄氏度以上的天气应认定为可据实延期交房的原因，因此根据其提交的证据材料可看出，因高考原因可延期2天、高温原因可延期40天、暴雨原因可延期4天、台风原因可延期5天，故可据实延期交房51天。二、依据《商品房买卖合同》第八条的规定：因国家和省市政策变更或对出卖人地块建设和竣工、交付产生影响等出卖人自身无法控制的原因，可据实延期交房。根据福州市政府纪要精神：“为引进王府井百货问题，将原先收回被告XX地块部分用地面积调整到XX地块增容面积。后因王府井百货消防审批无法通过，决定退出XX地块，经报市政府同意后，市规划局重新对地块九审核批准总平，则于2016年5月17日暂停被告预售，导致被告资金链断裂，工程停滞，直至2016年12月30日才恢复预售，故从2016年5月17日至2016年12月30日期间应属于政策性因素对被告地块的建设和竣工、交付产生影响等被告人自身无法控制的原因，因此可据实延期229天。综上所述，被告因特殊原因可据实延期280天，请求法庭结合案件的事实依据和法律依据依法作出合理的判决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2015年5月11日，以原告邱凌霄、林丽娥为买受人，被告华辰公司为出卖人，双方签订了一份《商品房买卖合同》，约定华辰公司将位于福州市台江区XX地块XX单元房出售给原告，该商品房建筑面积为166.07平方米，总价款人民币3352740元。另，该《商品房买卖合同》第八条约定出卖人应当在2016年3月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合合同约定的商品房交付买受人使用。……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2、因法律、法规、规章、国家和省市政策变更，或者当地国家机关及其部门、公用事业单位和依法具有行政管理职能的其他组织的政策性因素、调控性因素、征收征用、临时管制或者对出卖人地块建设和竣工、交付产生影响的相关拆迁、公共设施、公用事业项目建设等出卖人自身无法控制的原因，及因高考、高温、台风、暴雨等客观因素引起的原因。及其他具有应当贯彻执行效力的因素。第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定：……（2）逾期超过90日后，……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金。合同签订后，原告向华辰公司支付购房款3352740元，并由被告华辰公司出具发票。2015年6月10日，本案讼争房屋预告登记权利人登记于俩原告名下（号码：榕房预FZ购字第XX号）。合同约定的交房日期过后华辰公司向原告发出逾期交房的通知，至今尚未将讼争房屋交付给原告，原告遂于2017年1月18日诉至本院。本院认为，邱凌霄、林丽娥与华辰公司签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，具有法律约束力，双方均应依约履行。华辰公司未按合同约定在2016年3月31日前交付讼争屋的责任在于其自身，根据双方签订的《商品房买卖合同》第九条第1点第（2）项“买受人要求继续履行合同的，自2016年4月1日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金”的约定，被告华辰公司应按合同约定的讼争房屋已付款万分之一的标准向原告邱凌霄、林丽娥支付逾期交房的违约金。华辰公司对此提出2015年5月至2015年9月期间高考、高温、台风、暴雨共计51天可据实延期交房并提供从福州市气象局官方网站下载的福州市2015年5月至9月气候影响评价表体现影响施工天气共计49天的证据，本院对该证据真实性予以采信，本院认为，露天工作的建筑业在暴雨、台风天气不适宜作业，由此造成工程延误符合双方当事人在合同中约定的延期交房条件，此外高考因素亦符合双方当事人在合同中约定的延期交房条件，因该期间确实存在高考2天、台风5天的事实，但《2015年8月气候影响评价表格》体现暴雨天气2天，而出现日期仅体现8月8日，依据该证据认定暴雨天气仅为1天，《2015年9月气候影响评价表格》体现暴雨天气出现日期为9月29日，与2015年9月29日《福州市气象局重大气象灾害（台风）Ⅱ级应急响应提升为Ⅰ级应急响应命令》的日期重复，不予重复计算，则暴雨天气确定为2天，至于华辰公司提出的高温，因《商品房买卖合同》中未约定高温的具体温度，气候影响评价表中也无高温的具体标准，故华辰公司提出的扣除高温天气影响施工40天的抗辩意见，本院不予采纳。因导致讼争屋所在地块暂停预售的规划变更系被告华辰公司自行提出，并非其不可预见的，故对于华辰公司所称的政府暂停预售导致其资金链断裂工程停滞应予以延期229天的辩解，本院不予采信。综上，被告华辰公司可据实延期交房的天数为9天，即被告应当于2016年4月9日前交房，但被告至今未交房，已构成违约，被告依约应自2016年4月10日起，按原告已付购房款3352740元的日万分之一的标准，向原告支付逾期交房违约金至实际交房之日止。原告诉请超出本院确认的部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告福建华辰房地产有限公司应向原告邱凌霄、林丽娥支付自2016年4月10日起至被告实际交付福州市台江区XX地块XX单元房之日止的违约金（违约金按3352740元的每日万分之一标准计算，其中：2016年4月10日起至本判决生效之日止的违约金，被告应在本判决生效之日起十日内支付；本判决生效第二日起至被告履行交付讼争屋之日止的违约金，由被告每月支付一次，在每月月底支付）。二、驳回原告邱凌霄、林丽娥的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2665元，由原告邱凌霄、林丽娥共同负担46元，被告福建华辰房地产有限公司负担2619元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。审 判 长 陈 群人民陪审员 吴 熙人民陪审员 陈丽华二〇一七年六月二日书 记 员 熊晓冰附：一、本案适用的主要法律条款：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、执行申请提示《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。