鹤壁市淇滨区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0611民初4152号
原告（反诉被告）：张连军，男，1962年7月26日出生，汉族，住鹤壁市淇滨区。
原告（反诉被告）：张广有，男，1971年7月25日出生，汉族，户籍地鹤壁市淇滨区，现住鹤壁市淇滨区。
二原告共同委托诉讼代理人：齐春英，女，1963年8月13日出生，汉族，户籍地鹤壁市山城区，现住鹤壁市淇滨区。代理权限为代为承认、放弃诉讼请求，进行和解，代收法律文书等。
被告（反诉原告）：杨卫兵，男，1978年7月8日出生，汉族，户籍地郑州市金水区，现住鹤壁市淇滨区。
被告:王金荣，女，1971年6月4日，户籍地鹤壁市淇滨区，现住鹤壁市淇滨区。
委托诉讼代理人：王和平，鹤壁市淇滨区大赉店镇法律服务所法律工作者。代理权限为一般代理。
原告（反诉被告）张连军、张广有与被告（反诉原告）杨卫兵,被告王金荣建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张连军、张广有及其共同委托诉讼代理人齐春英，被告（反诉原告）杨卫兵,被告王金荣委托诉讼代理人王和平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告张连军、张广有向本院提出诉讼请求：1、解除2009年9月13日二原告与被告杨卫兵、海景电器行签订的空调安装施工《合同书》；2、被告返还二原告空调款、电表费等费用共计791469元，以及承担同期银行贷款利息，返还当年抵作空调款的位于鹤壁市开发区某小区户门面房一套（大约82平方米，抵价130861元）。事实和理由：二原告与杨卫兵于2009年9月13日签订合同，约定由鹤壁开发区海景电器行、杨卫兵负责东杨工业区某某小区3号楼地温空调项目的安装施工工程，合同约定，二原告将位于某某小区2号楼3单元东户门面房一套抵给杨卫兵，作为首付。杨卫兵进场施工后，某某小区又把该花园2号楼的地温空调项目承包给二原告，二原告又将2号楼地温空调项目一并承包给杨卫兵施工，但2号楼没有签订书面合同，口头约定的合同内容和3号楼合同一致。应杨卫兵要求，二原告陆续支付给杨卫兵空调款、垫付的各项费用共计791469元，合同签订后，杨卫兵仅仅安装了一部分空调用风机、2号楼2台主机，3号楼2台主机，打井2眼，剩余工程迟迟不能施工安装。原告多次催告，被告仍旧不能恢复施工，由于托工时间太久，东杨花园2、3号楼住户各自安装了自己的独户空调，导致安装中央空调已经失去意义，故要求与被告解除合同，退还空调款、垫付的各项费用共计791469元，为维护原告的合法权益，故诉至法院。
杨卫兵辩称，1、二原告诉讼王金荣主体资格错误，我与王金荣、付博不是合伙关系，二原告只是购买王金荣的格力空调而已；2、该工程已施工完毕，产生有电费，并投入使用，二原告未结清工程款，故双方签订的合同不应解除；3、二原告撤回对付博的起诉，应视为二原告放弃诉讼请求。
王金荣辩称，1、二被告诉讼原告的主体资格错误，原告与杨卫兵、付博不是合伙关系，二原告仅仅是购买格力空调而已；2、该工程已施工完毕，产生电费，并投入使用，二原告未结清工程款；3、二原告撤回对付博的起诉，应视为二原告放弃诉讼请求。
杨卫兵向本院提出反诉请求：要求张连军、张广有支付工程款280000元。事实和理由：2009年9月13日，张连军、张广有同鹤壁开发区海景电器行及杨卫兵签订空调安装施工合同，实际施工人系杨卫兵。杨卫兵依约施工完毕，张连军、张广有已投入使用，并产生电费。张连军、张广有除支付的部分货款外，尚欠杨卫兵工程款280000元，经多次催要，张连军、张广有拒不支付。为维护其合法权益，故诉至法院。
张连军对反诉辩称，杨卫兵还没有给我交工，我不应欠他工程款。
张广有对反诉辩称，杨卫兵根本就没有交工，也没有投入使用，我不应给他280000元工程款。
根据原、被告的诉辩意见，本院确定本案的本诉争议焦点为：本诉原告（反诉被告）张连军、张广有的诉请有无事实根据及法律依据。本案的反诉争议焦点为：本诉被告（反诉原告）杨卫兵反诉请求有无事实根据及法律依据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，即本诉原告提交的证据1、合同书1份，2、电话录音文字版及光盘1份，3、收据、收条、证明及河南省电费统一收据1组，4、电话信息截图1组，5、证明2张及照片一组，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：张连军、张广有提交的证据6、工商企业信息1份,该证据来源形式合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以采信。
杨卫兵提交的证据：1、合同书，与本诉原告提交的合同一致；2、电费票1组，与本诉原告提交的电费票一致；该证据来源合法，本院予以采信。
依据本院确认的有效证据，结合原、被告双方的诉辩意见，本院确认以下案件事实：
二原告与被告杨卫兵于2009年9月13日签订合同，约定由鹤壁开发区海景电器行、杨卫兵负责东杨工业区某某小区3号楼地温空调项目的安装施工工程，后双方口头约定东杨工业区某某小区2号楼地温空调工程项目同样按照3号楼的合同进行施工，合同约定二原告将位于某某小区2号楼3单元东户门面房一套抵给被告杨卫兵，作为合同的首付款。合同签订后，杨卫兵陆续从二原告处领取空调款等费用共计791469元。但之后的剩余工程杨卫兵迟迟不能按合同如期完工，原告多次催告，被告杨卫兵至今仍未完工交付使用。
另查明，鹤壁开发区海景电器行为个体工商户，经营者姓名为付博，经营期限为2009年6月18日起至2013年6月17日止，被告杨卫兵在其反诉状中称他是空调安装的实际施工人，在庭审中陈述原告签合同时付博不是海景电器行的法定代表人，杨卫兵为投资人。
庭前，二原告撤回对付博的起诉。
本院认为：双方当事人应按照合同的约定履行义务，一方当事人履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的法律责任。本案中，原告依约履行了合同义务，被告杨卫兵并未按照合同约定如约履行合同义务，故被告杨卫兵应承担相应的违约责任。
关于被告王金荣的责任承担问题，被告王金荣与被告杨卫兵之间不存在合伙关系，也不是合同的相对方，故被告王金荣不应承担责任。
关于二原告要求返还当年抵作空调款的位于鹤壁市开发区某某小区门面房一套的诉请，因合同中载明上述约定的房屋为双方诉争施工合同的首付款，为了切实维护合同的正常履行，减少双方的损失，双方应继续履行合同，结合本案合同约定40天内完工的实际情况，本院酌定再给予杨卫兵30天的履行宽限期限为宜。如杨卫兵在宽限期内，仍不能按期完工并交付使用，则应退还从二原告领取的款项及由此产生的费用共计791469元，并退还位于鹤壁市开发区某某小区门面房一套。因双方合同中未约定违约条款，故本院对原告主张利息的诉请不予支持。
关于杨卫兵的反诉请求：张连军、张广有支付工程款280000元。审理查明张连军、张广有与杨卫兵签订的合同中，明确约定进场后按工程进度付款，杨卫兵并没有按照合同要求如约完工，张连军、张广有有权拒付工程款，故杨卫兵的反诉请求，本院不予支持。
案经调解无效，经合议庭评议。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告杨卫兵自判决生效之日起三十日内继续履行合同约定的义务，将所承接的东杨工业区某某小区2、3号楼地温空调项目的安装工程施工完毕并交付正常使用；
二、如果被告杨卫兵未按上述第一项履行完工交付义务，则应自判决生效之日起十日内返还张连军、张广有各项费用款项共计791469元，并返还张连军、张广有位于鹤壁市开发区某某小区2号楼3单元东户门面房一套；
三、如果杨卫兵按本判决第一项履行了自己的义务，则张连军、张广有应按照合同约定支付杨卫兵剩余的工程价款；
四、驳回原告张连军、张广有的其他诉讼请求；
五、驳回杨卫兵的反诉请求。
本诉案件受理费11714元，由杨卫兵负担11000元，由张连军、张广有负担714元；反诉案件受理费5500元，减半收取2750元，由杨卫兵负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省鹤壁市中级人民法院。
审 判 长 王银忠
审 判 员 原国喜
人民陪审员 冯俊俊
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 李世乾