湖州市吴兴区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0502民初2285号
原告：湖州鼎城置业有限公司。住所地：湖州市太湖旅游度假区（原管委会办公楼*******室）。
法定代表人：李亚青，该公司执行董事兼总经理。
委托代理人：樊盛海，该公司职员。
被告：浙江信仁空调设备有限公司。住所地：湖州市吴兴区望湖花园天和苑18幢凤凰路**号***号。
法定代表人：瞿新建，该公司负责人。
委托代理人：张宏伟、叶茂发，该公司员工。
原告湖州鼎城置业有限公司与被告浙江信仁空调设备有限公司承揽合同纠纷一案，原告于2017年5月2日向本院起诉，本院于当日立案受理后，依法由审判员郑嫣适用简易程序于2017年6月2日公开开庭进行了审理。原告湖州鼎城置业有限公司的委托代理人樊盛海以及被告浙江信仁空调设备有限公司的委托代理人张宏伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告湖州鼎城置业有限公司起诉称：原、被告双方于2015年5月20日签订泊月湾一号别墅空调机新风系统采购安装合同一份，合同总价725000元，原告委托被告负责泊月湾一号别墅空调设备及新风系统供货、运输、装卸、储存保管、安装、调试直至经原告验收合格，施工工期为合同签订之日起30个日历天，合同同时对双方的违约责任进行了约定。该合同签订后，原告已向被告支付该合同的全额工程款725000元（该款项已在被告尚欠原告关联公司湖州朗惠置业有限公司的1006550元未提货款中抵扣），而被告一直未能按照合同约定的工期完成施工，经原告多次催促，一直置之不理，严重影响了原告的工程进度并带来极大的经济损失，故诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付违约金50242.50元（725000元×0.1‰×693月，暂计算至2017年4月25日，要求计算至判决生效之日止）；2、被告支付质量违约金145000元；3、本案诉讼费由被告承担。
原告为支持其诉请，向本院提交如下证据：
证据1、泊月湾一号别墅空调机新风系统采购安装合同一份，证明原、被双方签署工程采购施工合同，就工程款项以及违约责任等予以约定，被告未按照合同履行的事实。
证据2、补充协议一份，证明被告向原告关联公司湖州朗惠置业有限公司（以下简称朗惠公司）购买渔人码头D1、D5、D6号房屋，双方一致同意以购房款冲抵被告应收工程款的事实。
证据3、销售不动产统一发票一组，证明朗惠公司已经将渔人码头房屋过户给被告，原告支付全部工程款的事实。
证据4、原告以及朗惠公司、浙江天籁之梦旅游投资有限公司（以下简称天籁之梦公司）联名向被告发出的公函一份，证明原告以书面形式催促被告应按照合同约定履行义务，并告知被告如未在约定的时间内完成合同约定，则原告将采取法律措施维护自身权益的事实。
证据5、被告的回复函一份，证明被告收到原告的公函后作出书面承诺的事实。
证据6、关联证明一份，证明原告、朗惠公司、天籁之梦公司系同一控制人控制下的关联企业的事实。
被告浙江信仁空调设备有限公司答辩称：一、其不存在逾期履行的违约行为，系原告未能保障对涉案标的验收调试导致合同无法依约履行完毕。首先，涉案合同所指工期系对“隐蔽工程”的完工期限，该部分工程已经施工完毕。涉案采购安装合同第四条所指“工期”实际系“隐蔽工程”的施工期限，在合同附件中可以印证，附件明确了“隐蔽工程”的项目有“设备就位、安装、配管”的要求，而其他项目如电气接线、调试、风口安装等需要其他工种配合，泊月湾一号别墅建筑面积2000多平方米，按照常规装修公司的工期至少8个月以上油漆完工才可以装送回风口。实际上“隐蔽工程”被告已于2015年6月20日前全部完成，故被告不存在违约行为。其次，原告至今无法保障项目现场通电系合同无法履行完毕的主要原因。中央空调运转无法脱离电源，对设备的验收调试也必须在保障设备通电的情形下进行。室内装潢完毕后，被告多次催促原告解决别墅通电问题，原告工地代表郑子州亦同意待电源接通后再会同双方验收调试，根据合同约定室内外机电源通电应当由原告负责，而泊月湾别墅至今未能通电。二、涉案标的设备不存在任何质量问题。原告主张质量违约金的前提是被告提供产品及安装工程存在质量问题，根据法律规定，应当由原告就存在质量问题的事实承担举证责任。三、室内机在工期内已安装完毕，室外机安装是要有条件的，根据合同条款，被告不负责室内外机电源及外机基础，外机基础应由原告负责。
被告为支持其辩称，向本院提交如下证据：
证据1、短信通讯记录一份，证明原告同意待别墅电源接通后再通知被告到场验收调试及至今原告仍无法保证泊月湾别墅正常通电的事实。
证据2、泊月湾一号别墅空调机新风系统采购安装合同（含图纸）一份，证明合同图纸标明了空调基础的施工方法、尺寸，实际封口的尺寸与图纸标明尺寸有较大改动，原告未按合同要求制作外机基础及外机的实际安放位置也有变动的事实。
庭审时，被告对原告提交的证据质证后，认为：对证据1-3无异议，对证据4、5真实性无异议，证明内容有异议，被告收到公函后设备已供货安装到位，因未接通电源故无法进行调试；对证据6不清楚。原告对被告提交的证据质证后，认为：对证据1不能确认该电话号码属于被告工作人员郑子州，也没有收到过相关短信；对证据2中图纸的三性均不予认可，上面没有原告的盖章
对原、被告向本院提交的上述证据，结合当事人的庭审质证意见，本院作如下评判与分析：原告提供的证据能够证明双方之间空调及新风系统采购安装合同关系及工程至今尚未完工验收，现双方就工程逾期责任发生争议的事实，本院作为有效证据予以确认。对于被告提交的证据1，庭后经向原告工作人员郑子州本人核实，其确曾与被告方一姓“叶”的工作人员之间有该短信往来，结合本院现场勘验情况，能够证明涉案工程空调外机电源尚未接通的事实，本院对其证明效力予以认定；原告对证据2中空调平面图的真实性不予认可，本院认为空调平面图为涉案合同附件，系该合同必要组成部分，原告未能提交相反证据予以反驳，故本院对该份图纸的证据效力予以确认。
综上所述，本院对本案事实作如下认定：2015年5月20日，原、被告签订泊月湾一号别墅空调及新风系统采购安装合同一份，就被告承揽原告项下泊月湾一号别墅空调设备及新风系统供应并安装等事项进行了约定。根据该合同约定，工程承包范围为泊月湾一号别墅空调设备及新风系统供货、运输、装卸、储存保管、安装、调试直至原告方验收合格（不含室内外机电源及室外机基础）；工期为自合同签订之日起30个日历天内完成；工程款为人民币217500元；被告应按照施工图纸进行施工，如因原告原因发生变更，由被告对变更部分进行报价，经原告审核确认后按实结算；原告应帮助协调施工过程中，各专业施工单位间的配合工作，负责将电源线接至室内外机的指定位置，并提供场地给被告堆放材料、设备；若被告逾期完工的，除加大人力物力投入，在原告再次允许的期限内完工外，还应按照合同总价的万分之一/天向原告支付违约金，逾期超过15天的，原告有权单方解除合同，并要求被告承担合同总价10%的逾期违约金；被告的产品或安装工程存在质量问题，被告除免费或整改，直至满足原告及合同要求外，被告还应承担合同总价20%的质量违约金。2016年12月30日，原告向被告发函，在公函中原告表示，截止发函当日，被告仅提供及安装了部分设备，室外机尚有2台未供货、安装，出风口、送风口尚有60个左右未供货、安装，且已安装部分设备存在诸多质量问题，要求被告在收到公函之日起10个日历天内完成供货及安装。2017年1月4日，被告发函回复原告，表示：泊月湾一号别墅的空调事宜其将在2017年1月10日左右将空调外机运至施工现场，15日前完成调试工作。因涉案空调系统工程至今未完成调试验收，原告要求被告支付工程逾期违约金，并支付质量违约金，被告则认为工程逾期系原告未按约制作外机基础并提供外机电源所致，双方纠纷成讼。
本案审理期间，本院于2017年6月7日组织原、被告到泊月湾一号别墅进行现场勘验。经查，截至当日泊月湾别墅空调内外机已安装完毕，室内尚有若干风口因规格问题未安装到位；两套空调外机直接放置于水泥地面，外机电源线尚未接通，而据涉案合同所附空调平面图显示，外机应放置于高于地面250mm的外机基础上，且外机放置位置较图纸设计有所变动。
另查明，被告与原告关联企业之间另有房屋买卖关系，本案工程款，原告已通过充抵购房款等方式全额付清。
本院认为：原、被告之间的泊月湾一号别墅空调及新风系统采购安装合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。涉案采购安装合同对工程范围及工期均予以了明确的约定，而该工程至今未完成调试验收，本案争议焦点在于被告是否应对工程逾期承担违约责任及工程是否存在质量问题。根据合同约定及空调平面图显示，本案被告承包泊月湾一号别墅空调设备及新风系统，负责供货、运输、装卸、储存保管、安装及调试，原告负责制作空调外机基础空调外机、将电源接至室内外机指定位置等配合工作，据本院查明，涉案工程现场未见外机基础，致被告无法按照合同要求放置外机，在原告发函催促后，被告即将空调外机运至工程现场，并按原告要求完成安装，截至现场勘验当日，外机电源仍未接通，空调系统无法进行调试。综上，涉案工程逾期主要原因在于原告未按约履行协助义务所致，被告关于原告未按约制作外机基础并提供外机电源导致涉案工程逾期的抗辩理由本院予以采信。原告关于质量违约金的主张，涉案工程尚未调试验收完毕，原告未提交相关证据予以证实，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
驳回原告湖州鼎城置业有限公司的诉讼请求。
本案受理费减半收取2103元，由原告湖州鼎城置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院。
审判员 郑嫣
二〇一七年八月四日
书记员 蔡燕