山东省滕州市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0481民初5042号
原告：山东天成运动设施有限公司，住所地：滕州市鲍沟镇工业园。
法定代表人：于秀岭，总经理。
委托诉讼代理人：朱述泉、刘廷，山东滕国律师事务所律师。
被告：青海省宏星建设工程有限公司，住所地：青海省海南州共和县恰卜恰镇环城东路309号。
法定代表人：胡星旭。
委托诉讼代理人：杨永顺，男，汉族，1984年7月15日出生，铸青海省，该公司法务。
委托诉讼代理人：李延炯，男，汉族，1982年10月28日出生，铸青海省湟中县，该公司职工。
原告山东天成运动设施有限公司（以下简称天成公司）与被告青海省宏星建设工程有限公司（以下简称宏星公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年9月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告支付合同款900000元及违约金（按逾期一日，支付定作物总价的0.1%违约金计算自2015年10月1日至判决履行之日）；2、诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2015年9月3日，原告与被告签订了合同书，约定由原告以包工包料包铺设的方式承揽青海省果洛州甘德县民族中学运动场。原告依约履行了相应义务，但至今被告仍欠付原告合同款，经原告多次催要，被告均未支付，开庭前，原告增加诉讼请求，要求被告支付合同款1269420元及违约金。
被告辩称：1、双方签订合同属实，原告只履行了部分合同；2、至今已经支付给原告35万元工程款；3、至今原告、被告未对原告完成的工作量进行结算，基于以上三点起诉被告事实错误，同时起诉的诉请数额无法律依据。
双方当事人依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，双方当事人无争议的事实，在卷佐证。（1）原、被告签订的合同书一份，原告提交的合同书除透气型6毫米厚2200平方，单价60元有改动外，被告对合同真实性认可；（2）甘德县民族中学风雨操场及运动场于2016年11月1日验收并交付使用，（3）原告具有铺设风雨操场跑道的施工资质。
依据当事人陈述以及本院审查确认的证据，本院认定事实：2015年4月1日甘德县教育局与被告青海省宏星建设工程有限公司签订建设工程施工合同一份，主要内容为:工程名称：果洛州甘德县民族寄宿制中学建设项目风雨操场及跑道。合同日期2015年4月20日至2015年10月10日，合同价款10273800元，合同签订后，被告又将其中部分工程转包给原告施工，2015年9月3日，原告天成公司与被告宏星公司签订合同书一份，约定由原告对青海省果洛州甘德县民族中学运动场以包工包料的方式承揽。双方约定合同总价款1269420元，其中透气型13毫米厚，5300平方米，单价83元，计款439900元；透气型8毫米厚，2800平方米，单价70元，计款196000元，透气层6毫米厚2200平方米，单价70元，计款154000元，足球场人造草40高网丝草7992平方米，单价60元，计款479520元，最后以实际面积结算工程款。工期25天，不可抗拒的天气工期顺延。付款时间为货到宏星公司工地当天，支付天成公司合同总价款的30%，天成公司施工黑橡胶颗粒完毕一星期内宏星公司再支付天成公司合同总价款的30%，面层喷涂完不划线之前，宏星公司再支付总价款的20%方可划线，工程完工，甲方验收20日内付总价款的15%，留5%作为质保金，满一年无质量问题付清余款。定作物的保修为塑胶跑道5年，人造草坪5年。宏星公司提供符合标准的加工条件，如因宏星公司原因造成天成公司停工和材料浪费，由此产生的责任由宏星公司承担。天成公司逾期交付定作物（不可抗力原因除外），每逾期一日，宏星公司向天成公司支付定作物总价的0.1%违约金。宏星公司超过合同约定日期付款，每逾期一日，向天成公司支付定作物总价的0.1%违约金，并且由此产生的一切责任和损失由宏星公司承担。合同上加盖了原、被告的公章。合同签订后，天成公司依照合同约定进行施工。该工程于2016年11月1日验收并交付使用。该工程验收工程量为：运动场透气性13毫米面积共5700平方米，透气性8毫米面积共3414.56平方米，草坪面积共7992平方米。施工中宏星公司支付天成公司35万元合同款（2015年9月16日付款15万元，2015年6月20日付款20万元）。原告于2016年9月1日诉来本院。
庭审中，被告称原告提交的合同有改动，将合同中2.1第一项中透气性13毫米厚改成了6毫米厚，综观该工程的验收，并不包含透气性6毫米厚的塑胶面，故对合同的真实性无妨碍。
原告称，被告违约在先，合同约定，合同签订后无预付款，货到宏星公司工地的当天，宏星公司支付原告合同总价款的30%，合同总价款为1269420元，30%为380826元，2015年9月16日宏星公司仅付款15万元，故宏星公司违约，本院予以认定。被告辩称，依照合同约定，原告施工的工程逾期交付180天，应承担违约责任，从被告提交的施工日志中可以看出2015年9月27日中秋放假，9月28日停电无法施工，10月4日场地积水无法施工，10月17日下雪无法施工，10月19日下雪，10月20日橡胶原材料未到位，人员休息，10月23日提出停工，清理场地，10月25日正式停工，2016年8月4日恢复施工，由于原、被告双方及天气等原因造成该运动场铺设未能按合同约定完工，合同中同时约定，不可抗拒的天气工期顺延，故该工程工期顺延主要是天气原因合情合理，不存在违约责任，被告还辩称，原告仅完成了工程50%，原告不予认可，被告未提交充分有效证据予以证明。
本院认为：原、被告签订的甘德县民族中学运动场工程合同系当事人的真实意思表示，原告具备塑胶跑道施工资质，该合同合法有效。原告依约进行了施工，该工程于2016年11月1日竣工验收，合同中约定，透气性13毫米厚，单价83元，草坪单价60元，透气型8毫米厚，单价70元，根据被告提交的验收工程量透气性13毫米厚5700平方米，透气性8毫米厚3414.56平方米，草坪7992平方米，完成总价款为1191639.2元（5700×83+3414.56×70+7992×60=1191639.2）。被告宏星公司辩称天成公司只完成了50%，剩余50%工程由第三方青海华智环保科技有限公司完成，宏星公司为证明其主张，向法庭提交了施工日记、与第三方签订的合同、第三方出具的收款证明等材料，因施工日记均未有原、被告签字、盖章确认，原告天成公司亦不认可，被告未提交充分有效证据予以证明，故对被告辩称，本院不予采信。被告支付原告工程款35万元，故尚欠原告工程款841639.2元，但根据验收交付时间和合同约定，定作物质保尚未到期，5%的质保金应在合同款中扣除质保金为1191639.2元×5%=59581.96元。关于原告主张的违约金，原告认为被告未依照合同约定付款时间付款，依照合同2.3条货到被告工地的当天，被告支付原告合同总价款的30%，被告应支付原告380826元，宏星公司分别于2015年9月16日支付了15万元，2016年6月29日支付了20万元，共35万元，被告违约，根据合同8.2条关于违约责任的约定，被告超过合同约定日期付款，每逾期一日，被告向原告支付定作物总价的0.1%违约金，并且由此产生的一切责任和损失由被告承担，原告天成公司主张违约金与法有据。关于违约金支付起算时间，应为该工程验收时间2016年11月1日。
综上，原告请求判令被告支付合同款1269420元及违约金（即2015年10月1日起至判决履行之日，按定作物总价的0.1%计付）部分予以支持，合同款应为782057.24元，（总价款扣除已支付的和尚未到支付条件的质保金），对于违约金计算标准的约定超出法律保护的范围，以年利率24%计付为宜。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告青海省宏星建设工程有限公司支付原告山东天成运动设施有限公司合同款782057.24元。
二、青海省宏星建设工程有限公司支付原告山东天成运动设施有限公司违约金（以782057.24为基数，自2016年11月1日起至本判决确定给付之日止，按年利率24%计付）。
三、驳回原告山东天成运动设施有限公司的其他诉讼请求。
以上一、二项于本判决生效后十日内履行完毕。
如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12800元，保全费5000元。原告负担5000元，由被告负担12800元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。
审 判 长 李洪举
审 判 员 奚修亮
人民陪审员 高 松
二〇一七年五月十日
书 记 员 李 静