黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黑0108民初1043号
原告黑龙江江世药业有限公司，统一社会信用代码91230199702846035D（1-1），住所地黑龙江省哈尔滨市平房经济技术开发区威海路2号。
法定代表人江卫世，该公司董事长。
委托代理人侍育文，黑龙江辅盈律师事务所律师。
被告哈尔滨东安建筑钢结构有限公司，统一社会信用代码91230108787514768R，住所地哈尔滨市平房区哈五路平房村21号。
法定代表人孔卓，该公司董事长。
委托代理人王欢，黑龙江龙洋律师事务所律师。
原告黑龙江江世药业有限公司（以下简称江世药业公司）与被告哈尔滨东安建筑钢结构有限公司（以下简称东安建筑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年5月23日受理后，依法组成合议庭，于2017年12月6日公开开庭进行了审理。原告江世药业公司委托代理人侍育文、被告东安建筑公司委托代理人王欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江世药业公司诉称：江世药业公司与东安建筑公司于2012年7月5日签订了《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同》，合同第六章约定工程有效期85天，工程从2012年7月5日开工，约定完工日为2012年9月30日。江世药业公司一直到2013年10月11日才得以接收，东安建筑公司共计拖延了一年多的工期。根据《承包合同》第六章第4条的约定，如果东安建筑公司没能按规定的时间完成，在超出规定工期10天，一次性扣罚两万元，以后再延期，每延期一天，扣罚合同总额的千分之一作为损失费进行赔偿。依据此条约定，东安建筑公司应当赔偿江世药业公司损失968974元。东安建筑公司于2016年11月17日向平房区人民法院起诉江世药业公司，东安建筑公司诉称在此期间江世药业公司陆续偿还工程款，截止到2016年7月7日，江世药业公司尚欠东安建筑公司工程款425800元。对于所拖欠的工程款，江世药业公司有理由不进行支付。在工程竣工后江世药业公司支付相应工程款的过程中，江世药业公司要求东安建筑公司就如何承担延期交付的违约责任给予明确答复，但东安建筑公司在领取工程款后都说回去研究稍后答复。直至2016年7月7日，江世药业公司在支付300000元工程款之后，东安建筑公司就不再与江世药业公司进行沟通。2016年11月17日，东安建筑公司起诉江世药业公司要求支付剩余工程款，双方在案件一审调解中进行协商，但未能达成一致意见。在二审中江世药业公司提出反诉，请求二审法院一并解决双方的债权债务纠纷，但东安建筑公司不同意，二审法院告知江世药业公司另行起诉。根据《合同法》第一百零七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。现诉请：1、东安建筑公司向江世药业公司赔偿因工期延误（自2012年10月1日至2013年8月30日）造成的损失968974元；2、案件受理费由东安建筑公司承担。
被告东安建筑公司辩称：江世药业公司所述与事实不符，东安建筑公司没有延误工期。1、江世药业公司将完工日期和验收日期混为一谈。工程是具有相应节点的，按时间顺序是施工日期、完工日期、验收日期、结算日期，本案中，江世药业公司将完工日期和验收日期混为一谈，且双方合同第6.4条约定的也是完工日期，而不是验收日期。在建设工程实务中，验收的日期是由建设单位确定的，建设单位不盖章签字即无法进行验收确定验收日期，并且在完工后进行验收的进度也是建设单位掌控和一定时间间隔的，何时验收、如何验收都是建设单位确定的，施工单位是处于弱势地位无法主导的，并且有许多建设单位不组织验收。本案中，江世药业公司所谓的工期延误确定的截止日期是验收日期，明显是错误的，即不符合合同约定也不符合法律规定。2、江世药业公司未按约定支付进度款，工期相应顺延，根据双方签订的合同第6.1.5条的约定，甲方未按合同约定的期限支付工程进度款的，工期相应顺延，江世药业公司严重违反合同第9.1条的约定，严重逾期支付进度款。江世药业公司是2012年7月10日支付进度款88.14万，2012年9月17日支付进度款40.76万（此笔款项原告已经违约，未按合同约定支付工程款的20%，即58.76万，少支付18万元），2014年4月9日支付进度款58.76万（此笔进度项是在工程验收和结算半年后才支付的），2016年3月23日支付进度款20万，2016年7月7日支付进度款30万，2017年5月12日支付503753.66元（该款项是在东安建筑公司于2016年11月17日提起诉讼，经历一审、二审后才支付的），按照合同约定，在江世药业公司没有如约支付工程进度款的情况下，工期是相应顺延的，即使工程在2013年8月30日才完工，东安建筑公司也不属于工程延期，不需承担任何违约责任。即使在江世药业公司严重违约，未按约定支付进度款的状态下，东安建筑公司本着诚实守信的原则，按照合同约定的时间完成了工程。3、工程量增加，工期顺延，根据双方签订的合同第6.1.2条的约定，工程因设计变更工程顺延，本案中的工程在实际施工过程中，增加了仓库地下部分、增加了女儿墙短柱、女儿墙增高、屋面洞口防水、外墙刮胶部分，为此相应的工期顺延。即使在这样的情况下，东安建筑公司也没有造成工期延误。对于工程设计变更、工程量增加部分都应当增加工程款，本工程中虽签订的是固定总价，但江世药业公司也应当支付增加部分工程的工程款，后东安建筑公司在结算时为了能够尽快取得工程款，而放弃了部分工程量增加的工程款。综上，应驳回江世药业公司诉讼请求。
经审理查明：2012年7月5日，江世药业公司（甲方）与东安建筑公司（乙方）签订《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同》。合同约定：工程名称为黑龙江江世药业有限公司新厂区仓库；工程地点为哈尔滨经济技术开发区南海路与青岛路交汇处；承包方式为包工包料；承包范围为钢结构制作、运输及安装、屋面彩板、天沟及水落管及墙面水泥压力板制作、运输及安装；工程总包干造价为2938000元；江世药业公司任命的驻工地现场代表及其委托代理人，代表其签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，一经该代表签字即具有法律效力；本工程施工有效期85天，具体开工日期为7月5日（甲方已付预付款的情况下），完工时间为9月30日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：①按施工准备规定要求，不能提供满足施工的场地、水、电源。②因甲方未能提供施工图纸及相关资料，影响施工进度；重大设计变更，甲方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；因设计变更而工程量增加工期相应顺延。③在现场施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工时。④由于现场情况不能连续施工，属于甲方原因中途停工时间超过1天以上工期顺延。⑤甲方未按合同约定的期限支付工程进度款。⑥甲方无故对乙方已完工的隐蔽工程不予验收或接到乙方材料验收单不验收超过1天期限。⑦由于现场下雨或遇不可抗力则工期顺延。如果乙方没能按规定的时间完成，在超出规定工期10天，一次性扣罚乙方贰万元，以后再延期，每延期一天，扣罚合同总额的千分之一做为损失费。合同签订后，江世药业公司预付30%工程款即881400元；钢构件加工完成并验收合格后进场后再付20%工程款即587600元；钢结构安装结束并经验收合格后，屋面板进场，再付20%工程款即587600元；工程完工验收合格后10天内支付到工程款的95%即2791100元；留下5%质保金，满一年后无质量问题全部付清；结算方式为固定总价结算，工程变更、现场签证或项目增减等部分按实结算；质保金在到期后7天内付清尾款；本工程在施工过程中，江世药业公司有权增减项目，凡江世药业公司提出增减的项目，费用按协商认可的增减价款计入决算等。违约责任：东安建筑公司的责任：1、质保期内由于施工原因造成的质量问题，负责无偿修理。2、严格按约定时间保证进度及竣工期。3、遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定的有关规定，否则因东安建筑公司造成的损失由东安建筑公司负责。江世药业公司的责任：1、未能按照合同的约定履行相应义务，竣工日期可以顺延。2、东安建筑公司验收通知书及完整的验收资料送达江世药业公司20日内无故不组织验收的，应视为工程已验收合格，并按国家规定执行。
2013年10月10日，江世药业公司刘立民出具《验收报告》，载明：哈尔滨江世药业库房工程项目钢结构彩钢板工程，经建设单位验收各项施工质量符合设计要求及标准DB23/714-2003的合格规定。问题已整改完毕，符合验收要求。
同年11月5日，双方就工程进行结算，江世药业公司刘立民出具《江世药业仓库结算》，确认江世药业公司应给付的工程款为2982400元。《江世药业仓库结算》载明增加工程量为：落水管地下部分、女儿墙加长、屋面洞口防水、外墙刮胶。
东安建筑公司于2016年11月17日将江世药业公司诉至本院，请求判令江世药业公司给付工程款本金425800元及逾期利息。本院作出（2016）黑0108民初1958号民事判决书，判决：江世药业公司于本判决生效后十日内给付东安建筑公司欠款本金425800元及利息（该利息分别以276680元为本金，自2013年10月22日起；以149120元为本金，自2014年10月18日起，按照中国人民银行同期贷款利率计算至本判决确定的自动履行期间内的实际给付之日止）。江世药业公司对该判决不服，提起上诉，哈尔滨市中级人民法院作出（2017）黑01民终1989号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。
江世药业公司于2012年7月10日支付工程款881400元；于2012年9月17日支付工程款407600元；于2012年用宝马车抵工程款180000元；于2014年4月9日支付工程款587600元；于2016年3月23日支付工程款200000元；于2016年7月7日支付工程款300000元；于2017年5月12日，支付工程款及利息503753.66元。
上述事实，有《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同》、《验收报告》、《江世药业仓库结算》、（2017）黑01民终1989号民事判决书、法庭审理笔录、《中国建设银行联网业务入帐通知书》、《中国建设银行单位客户专用回单》、《中国银行国内支付业务收款回单》、《女儿墙增高施工方案》、《各检验批检查验收记录》、《隐蔽工程检查验收记录》证据载卷为证，并经质证和审查，足以认定。
本院认为，根据双方当事人的诉辩主张，本案争议焦点为：东安建筑公司施工的江世药业公司新厂区仓库工程工期是否延误。
江世药业公司与东安建筑公司签订的《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同第六章工程期限第1条约定：因设计变更而工程量增加工期相应顺延。本案中，东安建筑公司增加的工程量为：落水管地下部分、女儿墙加长、屋面洞口防水、外墙刮胶，上述工程量增加，故依据合同约定，工期亦应相应顺延。
《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同》第九章第1条约定：钢结构安装结束并经验收合格后，屋面板进场，再付20%工程款即587600元。江世药业公司认为东安建筑公司屋面板进场时间已逾期，但东安建筑公司对此予以否认，江世药业公司应对东安建筑公司屋面板逾期进场逾期事实负举证责任，因江世药业公司未举示证据证实，应承担举证不能的法律后果。
工程进度款系发包方按工程进度分阶段为承包方进行结算的工程款，发包人如不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行，承包人可停止施工。《黑龙江江世药业有限公司新厂区建设工程仓库钢结构工程承包合同》第六章工程期限第1条约定，如遇江世药业公司未按合同约定的期限支付工程进度款的情况，工期可相应顺延。第十二章违约责任约定：江世药业公司未能按照合同的约定履行相应义务，竣工日期可以顺延。本案中，江世药业公司直到2014年4月9日才支付屋面板进场的20%工程进度款587600元，进度款支付时间已超出江世药业公司认可的全部工程的竣工日期（2013年8月30日）八个月之久。根据合同约定，屋面板进场并非东安建筑公司为江世药业公司施工的最后一项工程，东安建筑公司在收到屋面板进场的工程进度款后，还有后续工程需要施工。但东安建筑公司在江世药业公司未支付此笔工程进度款的情况下，并未停止施工，而是在收到此笔工程进度款之前就将剩余工程施工完毕，故东安建筑公司并未违反合同约定延误工期。江世药业公司认为其无法确认在支付进度款后东安建筑公司能够保质保量完成剩余工程，故停止支付进度款。因双方已在合同中约定了5%的质保金146900元及工程完工验收合格后的25%进度款734500元，该约定足以保障江世药业公司上述利益的实现，故江世药业公司不按期支付进度款的理由不成立。江世药业公司关于东安建筑公司延误工期应按照合同约定赔偿损失的诉讼请求无事实及法律依据，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
驳回原告黑龙江江世药业有限公司的诉讼请求。
案件受理费13490元，由原告黑龙江江世药业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。
审 判 长 张 鑫
人民陪审员 吕向东
人民陪审员 罗红艳
二〇一八年一月十八日
书 记 员 王 旭