辽宁省沈阳市沈河区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0103民初6739号
原告：沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室，住所地沈阳市沈河区。
负责人：魏东，系该公司法人。
被告：沈阳鸿盛知识产权代理有限公司，住所地沈阳市和平区。
法定代表人：郑和福，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：陆艳群，系该公司总监。
原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室与被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司服务合同纠纷一案，本院于2016年6月23日立案受理后，依法适用普通程序，由本院审判员王英霞担任审判长，审判员班蕊主审，与人民陪审员张玉华组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭进行了审理。原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室的负责人魏东，被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司的委托诉讼代理人陆艳群均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室向本院提出诉讼请求：1、终止合同；2、退还网站制作预交款9500元；3、退还预代转交的手机验证码话费1600元；4、因长时间无正常理由拖延工期，至今未制作造成我方重大经济损失，要求沈阳鸿盛知识产权赔偿20000元。事实和理由：原告在2015年8月初接到被告鸿盛的业务员韩博文（158××××8096）电话，得知被告代理网站制作业务，在和被告鸿盛公司的技术员宋浩铭（134××××7728）商洽后签了网站制作业务合同，被告承诺在35个工作日内完成网站制作，并提供3-6个月的售后服务。我方于2015年8月27日全额付预付制作费。但被告鸿盛公司并未给与制作，原告多次与被告鸿盛公司陆艳群经理（186××××3053）交涉未结果。我方无奈，故到被告鸿盛公司的注册地沈阳市和平区工商局3.15消费者权益协会咨询投诉，工商局回答是双方都是经营行为，不属于3.15管辖调解范围。原告诉至法院。经沈河法院2016年4月5日开庭审理和2016年4月25日的判决，我方在2016年4月、5月及6月初继续与被告鸿盛公司联系网站制作事宜，但被告鸿盛公司仍未给予制作完成，被告鸿盛的技术员赵天利（158××××7006）在没有制作网站程序的情况下要我方的服务器IP地址及登陆密码，我方予以合理拒绝，并在2016年5月27日向被告送达完成制作的最后通知。现被告未将网站制作完成。
被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司辩称，原告的请求没有依据，请求驳回原告所有诉讼请求。根据合同法44条第8条规定依法成立的合同，自成立时生效，当事人有法律效力，受法律保护。开发合同是原、被告双方真实表达意思，于2015年8月10日签章，合同受法律保护，即被告履行开发义务，合同约定收取开发费用应当，原告请求退回制作费没有依据。原告请求预存话费和赔偿费没有依据，原告不断改变制作需求，提交材料不及时，与我方无关。开发网站第2章第3条规定由于甲方款项不及时，提供网站资料和设计稿件造成的项目延迟，是因为原告提供材料不及时造成，我方活已经干了，我方不应承担退还9500元网站制作费的责任。1600元是用于交付手机验证码的钱。需要材料去盖章，我方履行合同，原告也配合我方盖章，我方有证据证明原告配合我方做了递交盖章材料。该1600元是我方技术人员代缴，技术人员交没交上去我不知道，至于没交上去是递交材料不全，这个钱不是我方不给原告交付。原告要求赔偿2万元没有依据，陈述内容都是捏造的，我方不同意。2016年4月6日上次开庭审判结果，判决结果显示驳回原告诉讼请求，我方判决结果出来后主动和原告联系，想继续工作，因担心原告和原来的技术人员沟通有障碍，也安排了新的技术员，但原告并不配合，还使用语言威胁。原告不断改变网站制作需求，递交材料不及时，造成工期延长，未能完成建设网站，我方不承担责任。我方本着诚实守信和原告联系，原告说我方技术不能理解，说一个说技术不行，跟第二个技术有冲突。我方在制作方面没有问题，是原告不提交材料，导致网站制作进行不下去，我方不承担责任。我方愿意继续履行合同，请驳回原告诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告（甲方）与被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司（乙方）于2015年8月20日签订《网站开发建设合同》一份，就甲方委托乙方网站开发约定：制作周期是25-35天，代理费9500元。权利义务条款约定：1、甲方的权利义务：（A）有权要求乙方按照商定的委托业务，在双方约定的时间内完成合同中规定的内容。（B）以可编辑电子文档的形式提供甲方的材料及图片等，应保证材料完整，图片清晰，向乙方提供资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形由甲方承担全部责任。（C）在网站制作过程中应给与乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。（D）在网站建设合同签署完毕，双方无异议，甲方结清乙方网站建设费用等。2、乙方的权利义务：（A）按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。（B）乙方在网站设计过程中不提供包含人物面部、人物身体等元素的图片，若甲方需要在网站的设计稿或内容部分需要使用到类似图片，则图片应由甲方承担与此相关的版权责任。（C）对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改，乙方保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述等。在第二章网站制作流程中约定：1、合同签订：甲乙双方就网站建设事宜达成一致，并签订《微信分销网站建设合同书》。2、网站资料提供：在合同签订后5日内（包括非工作日），甲方向乙方提供网站建设所需的必要资料，这些资料包括但不限于：主题设计要求、首页主要板块、网站栏目设置、功能实现要求等。由于必要资料提交不及时造成的项目延期，乙方不承担责任。3、乙方在收到相关资料后，开始网站的制作和开发，制作周期从乙方收到甲方完整资料后的下一个工作日开始计算，乙方必须在合同定义的制作周期内完成网站的制作。由于甲方款项支付不及时，提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任。在第四章违约责任中约定：甲乙双方不得无故解除合同，甲方无故解除合同，无权要求乙方返还已经支付的费用，乙方无故解除合同的应返还已经收取的费用。
合同签订后，原告于2015年8月27日向被告预付制作费9500元整，于2015年9月6日向被告提供资料，被告开始制作，并将制作成果上传到洛杉矶PR机房。原告于2015年10月14日提出由原来挂在洛杉矶PR机房变更为北京阿里云的主机，于2015年11月2日提出增加谈单功能，于2015年11月10日通过微信向被告转款1000元，于2015年11月13日通过微信又给被告转款600元，于2015年12月2日提出增加网站动画功能，于2015年12月24日提出增加短信注册功能。双方因此产生纠纷，协商未果，原告于2016年1月26日将被告诉至本院。该案件庭审中，被告自认收取1600元是原告要求增加短信注册功能而收取的成本短信费。2016年4月21日本院作出（2016）辽0103民初915号民事判决书，认为原告委托被告开发建设网站，并非被告只有在25-35日内完成制作才能完成其合同目的，且原告对合同内容多次进行变更和增加，根据网站开发委托条款合同履行期限应予顺延，故不能认定被告的逾期履行行为导致原告合同目的无法实现，因此判决驳回原告诉讼请求。宣判后，原、被告双方均未上诉，判决发生法律效力。2016年5月27日，原告向被告出具《对沈阳鸿盛知识产权未履行代理制作网站协议的最后通知》，向被告发出最后通知，若在2016年6月10日前仍未完成代理制作的网站，将向沈阳市沈河区法院再次申诉，要求终止合同、退款；给予赔偿。2016年5月31日、6月2日，原告经营者魏东与被告委托代理人陆艳群仍就合同履行进行磋商，但网站直至庭审时仍未制作完成。双方因此再次产生纠纷，原告诉至法院。
本院认为，当事人的合法权益受法律保护。原告与被告签订的《网站开发建设合同》及《网站开发委托条款》系双方真实意思表示，且不违反相关法律规定，合法有效，双方均应按合同约定履行。本案中，被告于合同签订后，未能按时完成网页制作的原因系原告对合同内容多次进行变更和增加，因此被告履行合同的期限应予以一定延长。原告于初次诉至法院时间为2016年1月26日，案件经过庭审、宣判，原告在2016年5月27日向被告发出最后通知，将网站制作的最后期限延长至2016年6月10日，已给予被告足够的履行期间。但被告在此期间届满后仍未能向原告交付制作完成的网站，可见原告制作网站的合同目的无法实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，原告有权请求解除《网站开发建设合同》，故对原告请求解除《网站开发建设合同》的诉讼请求，本院予以支持。
关于原告要求被告退还网站制作预交款9500元的诉讼请求。现原、被告间签订的《网站开发建设合同》因合同目的无法实现而被解除，依据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，被告应将原告预交的网站制作费用9500元返还原告。
关于原告要求被告退还预代转交的手机验证码话费1600元的诉讼请求。鉴于被告自认收取1600元是原告要求增加短信注册功能而收取的成本短信费。因此可知该花费亦为网站制作所支付的费用，现双方签订的《网站开发建设合同》已经解除，被告已经失去占有该1600元的依据，故对此费用被告亦应予以返还；
关于原告要求被告赔偿各项损失20000元的诉讼请求。本院认为原告向法庭提举的证据，未能证明损失的发生及数额，也无法证明损失与被告间具有直接因果关系，故对原告此项诉讼请求，因缺乏事实及法律依据，本院不予支持。
对被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司主张，网站无法制作完成，系原告拒不提供服务器密码等原告方原因造成，应由原告承担违约责任的辩解，本院认为，双方签订的合同中，并未约定原告有义务提供服务器密码以保证网站制作，而被告亦未能向法庭举证证明网站制作必须由原告提供服务器密码等信息方能完成，故被告此项辩解，本院不予采信。
综上所述，原告请求解除合同，返还费用的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第九十四条，第九十七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
一、解除原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室与被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司于2015年8月20日签订《网站开发建设合同》；
二、被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司于本判决发生法律效力之日起二十日内返还原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室制作费9500元；
三、被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司于本判决发生法律效力之日起二十日内返还原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室成本短信费1600元；
四、驳回原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室其他诉讼请求。
如被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费577元，由被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司负担277元，由原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室负担300元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
审 判 长 王英霞
审 判 员 班 蕊
人民陪审员 张玉华
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 王 雪
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。