北京市第三中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京03民终14069号
上诉人（原审原告）：张×，男，1969年6月29日出生。
委托诉讼代理人：崔×（张×之妻），女，1970年2月7日出生。
上诉人（原审被告）：北京合生绿洲房地产开发有限公司，住所地北京市朝阳区三间房乡梆子井村18号。
法定代表人：郑连群，总经理。
委托诉讼代理人：成鹏，男，1986年6月19日出生，北京合生绿洲房地产开发有限公司职员。
上诉人张×、北京合生绿洲房地产开发有限公司（以下简称合生绿洲公司）因商品房预售合同纠纷一案，不服北京市通�区人民法院（2016）京0112民初23506号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人张×及其委托诉讼代理人崔×、上诉人合生绿洲公司的委托诉讼代理人成鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张×上诉请求：撤销原判，改判支持张×原审全部诉讼请求，即合生绿洲公司向张×延迟交房违约金，以张×全部已付款1934309元为基数，按日万分之一的标准，从2015年10月31日起计算至实际交房之日止。事实和理由：1.张×的实际已付款包括房款和装修款两部分，均应作为计算违约金的基数；2.涉案房屋至今尚未交房，合生绿洲公司仍应承担违约责任。
合生绿洲公司上诉请求：撤销原审判决，改判该公司对因政府管制的25天不承担违约责任。事实和理由：因APEC会议召开和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动停工的25天，根据合同约定不应承担违约责任。
张×向一审法院起诉请求：1.判令合生绿洲公司向我支付迟延交房违约金（以1934309元为基数，按日万分之一自2015年10月31日计算至实际交付之日止，暂计至起诉之日为44295元）；2.本案诉讼费由合生绿洲公司承担。
一审法院认定事实：2013年7月13日，合生绿洲公司作为出卖人与张×作为买受人签订《预售合同》，约定张×购买合生绿洲公司开发的××号房屋，总价款为1756229元。《预售合同》第十二条交付条件约定：（一）出卖人应当在2015年10月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件……1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书。第十四条逾期交房责任约定：除不可抗力外，出�人未按照第十二条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第1种方式处理：1、（1）逾期在180日之内，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过180日后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起60日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房交付之日起30日内向买受人支付违约金。附件十补充协议约定：六、因国家或北京市法律、法规、政策等因素的变化，或因政府机关、机构、公共事业部门的行为，或出现异常的天气、异常地质状况、市政规划变更等，导致出卖人不能按照本合同约定履行相关义务的，不视为出卖人违约，出卖人不因此承担违约责任。张×支付了全部购房款1756229元及装修款178080元。2016年4月23日，合生绿洲公司向张×送达了《交楼通知书》，载明张×购买了××家园××号房（原××号房屋），该商品房已经达到交付条件，特通知张×于2016年4月30日来北京市通州区××西侧地上交楼现场办理收楼手续。后张×于约定的时间前往收楼现场办理收楼手续。因就××号房屋迟延交房违约金的抵扣问题双方未能达成一致意见，故未实际办理××号房屋的交付手续。后张×提起本案诉讼，要求以购房款与装修款的总和为基数按照日万分之一的标准计算自2015年10月31日至实际交房之日的违约金，并称收楼当日合生�洲公司工作人员表示不签订抵扣协议书不予交房，但未提交相应证据予以证明。合生绿洲公司主张依据合同附件十以购房款为基数自2015年11月1日计算至2016年4月23日扣除因APEC会议召开（2014年11月3日至11日）及中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动停工（2015年8月20日至2015年9月4日）的25天计算违约金，并称收楼当日业主可以不签订抵扣协议，正常办理收楼手续，相应违约问题另行处理。另，为证明未办理收楼手续系因合生绿洲公司加设条件拒绝交房造成，张×提供了其夫妇与合生绿洲公司工作人员的录像和电话录音，但录像及录音均未显示合生绿洲公司因其不签订抵扣协议书拒绝交房的相关内容，且录音录像显示合生绿洲公司明确表示如对逾期交房的违约金数额有异议，可以先不予以抵扣，正常办理收楼手续。
在本案审理过程中，为证明××号房屋已达到交付条件，合生绿洲公司向法院提交了《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》和《房屋面积测算技术报告书》。合生绿洲公司主张张×曾与案外人广东合创工程总承包有限公司（以下简称广东合创公司）签订《室内装修协议》，约定合生绿洲公司达到交付条件后将房屋交付广东合创公司，由广东合创公司对该商品房进行室内精装修后，将该商品房交付甲方，并约定广东合创公司应于2015年10月31日前完成该商品房的精装修工程，逾期由广东合创公司承担违约责任，并主张××号房屋已于2016年4月23日交付广东合创公司，故仅同意承担逾期至2016年4月23日的违约金。张×对此不予认可。另张×称对于合同附件十的内容并不知情，合生绿洲公司亦未向张×对于附件十的相关约定进行特别说�。
一审法院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律的约束力。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。根据本案查明的事实，张×与合生绿洲公司签订的《预售合同》系有效合同，双方当事人均应依约履行各自义务�合生绿洲公司于2016年4月23日通知张×于2016年4月30日办理收楼手续，晚于合同约定的2015年10月31日，故合生绿洲公司对此应当承担相应的违约责任，违约金的计算应自合同约定的交房日期之次日即2015年11月1日至2016年4月30日，逾期182日，按照合同约定已付房款即1756229元的日万分之一计算，合生绿洲公司应当赔偿张×逾期交房违约金31963元。对于张×要求以购房款及装修款的总和作为计算违约金的基数，于法无据，法院不予支持。对于张×主张2016年4月30日之后未交房的违约金由合生绿洲公司承担的诉讼请求，因其未提供证据证明双方未实际办理交房手续系因合生绿洲公司拒绝交房的原因造成的，故法院不予支持。对于合生绿洲公司主张按照附件十的条款免除因APEC会议召开及中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动停工的25天的违约责任的答辩意见，合生�洲公司未对该条款作出明显标识及尽到说明和提请注意的义务，且法院认为合生绿洲公司作为房地产开发商在与买受人约定交房时间时应当预见到施工过程中可能遇到的情况并考虑在内，本案中合生绿洲公司提及的停工事由应当系出卖人在开发项目时应当承担的风险，因APEC会议召开及中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动停工的天数相较其实际逾期交房期间不足百分之十五，故对其该项答辩意见，法院不予采纳。对于合生绿洲公司主张2016年4月23日其将房屋交予广东合创公司，故不应由其承担逾期交房责任的答辩意见，虽然张×与广东合创公司签订了《室内装修协议》，但协议约定的交付日期与《预售合同》约定的交付日期系同一日，且××号房屋的装修款系合生绿洲公司向张×收取，亦由合生绿洲公司向张×交付，故如合生绿洲公司认为系因广东合创公司装修问题造成其迟延交付房屋，合生绿洲公司可另案向广东合创公司主张权益，故对其该项答辩意见，法院不予采纳。
据此，一审法院判决：
一、合生绿洲公司给付张×逾期交房违约金31963元，于判决生效之日起十五日内执行清；
二、驳回张×的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审中，合生绿洲公司提交（2016）京03民终11652号民事判决书，证明诸如APEC会议和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动等活动，因政府颁行的与施工工期有关的禁令及管制措施而致停工，人民法院生效民事判决确认出卖人不承担逾期交房的违约责任。张×认为该判决与本案无关。张×提交录像光盘一份，证明其没有收房，合生绿洲公司拒绝办理交房手续；提交录音光盘一份，证明合生绿洲公司没有交房。合生绿洲公司认可对张×未交房，在本院指定的质证期限内未提交质证意见。
对一审法院经审理查明的案件事实，本院做相同的认定。
上述事实，有《预售合同》、购房款发票、装修款收据、《交楼通知书》、《室内装修协议》、录像、录音、结婚证、《北京市规划委员会建设工程规划核验（验收）意见》、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《房屋面积测算技术报告书》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，张×与合生绿洲公司签订的《预售合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应履行。根据该合同的约定，合生绿洲公司应当于2015�10月31日前向买房人交付房屋，但根据已查明的事实，合生绿洲公司于2016年4月23日向张×发出收房通知，通知其于2016年4月30日收房，已构成违约，应当根据合同约定，承担相应的违约责任。
根据附件十的约定，因国家或北京市法律、法规、政策等因素的变化，或因政府机关、机构、公共事业部门的行为，导致出卖人不能按照本合同约定履行相关义务的，不视为出卖人违约，出卖人不因此承担违约责任。该条款虽系格式条款，但其内容并未加重张×的责任或排除张×的主要权利，且该条款亦使用了加粗、加斜的方式进行提示，故该条款有效，可以作为合生绿洲公司因政府行为而免除部分责任的依据。因APEC会议和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动之故，北京市政府颁布相关禁令、管制措施，导致在此期间内合生绿洲公司无法正常施工。�于突发事件、大型会议或公众活动政府出台的相关暂停施工的规定，是合生绿洲公司签订合同、确定交房日期时不能预料，且必须遵守的，属于前述合同附件十所约定的“因政府机关的行为，导致出卖人不能按照本合同约定履行相关义务”的情形，故依据该合同约定，合生绿洲公司免于承担此25天的违约责任。一审法院判决合生绿洲公司对此期间应承担违约责任是错误的，本院予以纠正。本院确认合生绿洲公司逾期交房182日，其中25日不承担违约责任，故合生绿洲公司对其逾期交房157日承担违约责任，以张×支付购房款1756229元为基数，按日万分之一计算违约金。
张×上诉主张应以其全部付款金额为基数计算违约金，因其部分金额系基于装饰装修合同，与本案审理商品房预售合同是不同的法律关系，故对其该项上诉主张本院不予支持。至于交房日期，合生绿洲公司提交证据证明其已通知张×于2016年4月30日收房，张×称导致当日未收房的原因是合生绿洲公司要求其放弃部分合法权利，但并未就此提供有效证据，故一审判决基于现有证据确认合生绿洲公司于2016年4月30日已履行了交房义务是正确的，本院亦作相同的认定。综上，张×的上诉请求不能成立，应予驳回。
一审判决适用法律错误，本院予以纠正。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销北京市通州区人民法院（2016）京0112民初23506号民事判决；
二、北京合生绿洲房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付张×逾期交房违约金二万七千五百七十三元；
三、驳回张×的上诉请求；
四、驳回张×的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费454元，由张×负担171元（已交纳），由北京合生绿洲房地产开发有限公司负担283元（于本判决生效之日起七日内交纳）。
二审案件受理费908元，由张×负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 付 辉
审 判 员 王 朔
审 判 员 曾 彦
代理审判员 徐 晨
代理审判员 陈烁琳
代理审判员 胡 婧
代理审判员 王世洋
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 田 晔