广东省广州市黄埔区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0112民初5294号
原告：广州佳乂特起重机电工程有限公司，住所地广州市黄埔区永和街新庄三路1号A08。
法定代表人：黄胜顶，总经理。
委托诉讼代理人：赵玄，该公司工作人员。
委托诉讼代理人：黄意成，广东君信律师事务所律师。
被告：广州市泰奇食品有限公司，住所地广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路20号。
法定代表人：戚石川，总经理。
委托诉讼代理人：吴伟雄，该公司工作人员。
原告广州佳乂特起重机电工程有限公司（以下简称“佳乂特公司”）诉被告广州市泰奇食品有限公司（以下简称“泰奇公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年9月12日立案受理后，依法适用普通程序于2017年11月3日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赵玄、黄意成，被告的委托诉讼代理人吴伟雄到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告立即支付欠款63552.43元；二、判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：原告佳乂特公司于2013年9月至11月，与被告吴伟雄经理就《广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程承包合同》主要条款进行沟通；双方通过电子邮件方式和口头方式确定，原告承包被告永和工厂二期主电源安装工程，原告保证工程按质按量完工，但不负责提供验收资料。2013年11月22日，双方签署《广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程承包合同》，合同约定承包总价为290349.59元。合同第七条第二款约定，首期款被告应于合同签署后7个工作日内支付合同总价的30%并扣除3万元履约保证金后的57104.88元，其中履约保证金应在工程竣工且验收合格后10个工作日内由被告予以返还；第二期款被告应于在材料进场后3个工作日内支付合同总价的20%即58069.92元；第三期款被告应于工程安装完成后70个工作日内支付合同总价的35%即101622.36元；第四期款被告应于工程竣工验收后10个工作日内支付合同总价的10%即29034.96元；质量保证金为工程款额的5%即14517.48元，质保期24个月期满后被告应予以支付。合同生效后，原告于2013年11月27日准时进场施工。2013年12月5日，原告收到被告支付的第一期工程款57104.88元，被告从应付的总价30%中扣除了3万元履约保证金。2013年12月12日，原告接被告吴伟雄经理通知，因被告对项目进行优化，配电和照明方案需要修改，施工方案和工期予以调整。2014年2月8日，原告收到被告支付的第二期工程款53069.92元，被告再次从应付的总价20%中扣除了5000元履约保证金。原告密切配合贵司工作，按约履行工程义务，工程顺利竣工。2014年10月27日，原告收到被告支付的第三期工程款101622.36元。工程竣工后，原告多次通知和催促被告进行验收事宜，但双方就是否制作验收资料上存在异议；双方经多次协商达成一致，2015年3月13日双方确认同意由被告代购送检材料和索取相关资料验收，所产生的费用由原告承担。2015年5月8日，被告向原告出具《工作联系函》，确认送检材料成本为15000元，费用由原告承担并于工程款中直接扣除，目前工程已经完成验收并投入实际使用，且24个月的保质期已经届满，但被告仍拖欠应付履约保证金35000元、扣除验收费用15000元后法人应付工程款14034.959元、质保金14517.48元，上述拖欠款项共计63552.43元至今仍未能支付。原告经多次催告，但被告一直不予理睬。原告认为，原告与被告签订的合同合法有效，双方的债权债务关系清楚且已经对争议问题达成协议，被告理应遵守并支付款项；原告已经履行应承担的合同义务，而被告在付款期限届满后依然长期拖欠款项的行为已构成严重违约，严重损害了原告的合法权益。因此，被告逾期付款行为严重违反合同约定，依合同约定应立即付清余款。
被告辩称：原告已经完工，总工程款与合同约定的金额一致，但是应扣减验收资料整理费用9000元及工程变更材料价格4562.23元，另外合同约定质保金的支付条件是工程验收两年之后，因工程尚未验收，故质保金的支付条件尚未成就。我方认为应付工程结算款为：63552.43元-9000元-4562.23元=49990.20元，其中质保金14517.48元包含在结算款内，验收手续完成后，同意支付结算款35472.72元。
经审理查明：2013年11月22日，泰奇公司（发包人）与佳乂特公司（承包人）签订《广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程承包合同》（以下简称“《永和工厂二期主电源工程承包合同》”），约定由佳乂特公司承包泰奇公司位于广州经济技术开发区永和斗塘路20号的广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程，工程建筑面积约12827平方米。第一条、工程项目：四、承包范围和承包方式：（一）承包范围：广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程施工总承包，主要内容包括但不限于：1）在发包人同意及符合有关质量、安全以及验收要求，降低投资总额的前提下，对二期主电源安装工程施工图的优化或深化设计;2）负责二期主电源安装工程的所有内容及费用，安装工程内容包括但不限于配电等相关工作内容;3）工程竣工验收；4）竣工清理施工现场……（二）承包方式：由承包人按照本合同约定的承包范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包优化方案和深化设计、包工期、包免费保修、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内的成
品保护、调试及工程验收通过、包工程移交、包工程的组织实施工作和竣工资料、图纸整理及移交。所有工程项目采用固定合同总价包干。五、工程造价：1、招标范围以及本合同承包范围内二期主电源安装工程合同总价按中标价，定为290349.59元。第四条、工程工期：一、本工程施工工期为承包人收到发包人开工通知书之日起计算45天，预计2013年11月22日开工至2014年1月5日永和工厂二期主电源安装工程竣工验收，竣工验收后10个日历天内达到设计图纸及国家验收规范要求并经发包人现场验收合格。第七条、工程价款的支付与结算，一、履约保证金：1、在本合同签署生效的3天内，发包人从支付给承包人预付款中扣除3万元作为履约保证金。2、在承包人不能履行其在本合同项目中任何一项义务的情况下，造成违约责任，发包人有权用履约保证金的资金补偿发包人任何直接及间接损失，当履约保证金不足以赔偿时，发包人可从应支付给承包人的工程款中直接扣除。如仍不足以赔偿时，承包人应负的赔偿不灭失。3、履约保证金有效期到本项目达到设计图纸及国家验收规范要求并经发包人现场验收合格，并移交验收资料给发包人为止。4、在完成上述第3点后的10个工作日内，发包人将履约保证金无息退给承包人。二、付款进度及方式，1、本合同签署后7个工作日内，发包人应向承包人支付合同总价的30%并扣除3万元履约保证金后，即57104.88元作预付款。发包人、承包人双方即应组织施工图会审，会审通过并受到发包人开工通知书后，承包人应随时可进场施工。2、本工程主电源电缆材料进场后3个工作日内，发包人支付工程进度款的20%给承包人，即58069.92元，工程全部安装完成后7个工作日内，发包人支付工程款的35%给承包人，即101622.36元，工程项目达到设计图纸及国家验收后10个工作日内，发包人支付工程款的10%给承包人，即29034.96元。3、本工程的质量保修期为本项目达到设计图纸及国家验收规范要求及发包人现场验收合格，且发包、承包双方签署验收合格证书并移交后的24个月期间承包人能完全做到附件一《工程质量保修书》的约定内容，发包人支付质量保证金；质量保证金为总工程款额的5%，即14517.48元。4、发包人应根据本合同约定安排工程款的支付，发包人应在完成确认后5个工作日内通知承包人开具有效的等额建筑安装工程发票，发包人收到承包人发票后5个工作日内支付相应的款项。5、承包人在单项工程竣工验收并移交验收设备、竣工图纸等相关文件后7天内，将竣工结算文件送交发包人审查，发包人在接到结算文件28天内审查完毕，如到期未提出书面异议，在承包人再发通知5天后则视同发包人同意承包人的结算文件。三、工程变更价款调整，1、发包人有权根据工程实际需要合理增加或减少部分工程（非发包人要求增加或减少的项目，发包人一概不予支付费用），承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，实际增加或减少的工程量，按批准后的工程量乘以相应中标单价在合同总价中调增或调减。第九条、工程竣工验收：二、工程验收方式、移交，1、工程质量验收标准：严格按照发包人提供的施工图纸及发包、承包双方确认的优化或深化设计图纸进行施工，按照设计文件和国家有关的技术标准、规范及合同规定施工，达到发包人的质量数据要求及技术标准，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格，达到国家合格工程质量标准和本合同约定的质量及用材要求。
2013年11月15日，原告通过邮件向被告发出《佳乂特公司泰奇公司二期工程主电源项目补充说明》载明，为细化二期工程主电源项目验收，特作如下说明：因该项目中未涉及第三方验收及相关费用…….如业主需要进行第三方验收，我们只能配合提供产品合格证、产品采购合同、合格的电工上岗证件等基本资料。针对第三方机构要求材料送检、告知、约检及其相关手续、资料和费用，我们都不负责提供。同日，被告回复原告要求增加一条：“甲方组织政府部门验收时，乙方保证本合同工程符合通过政府部门竣工验收合格条件”。
《永和工厂二期主电源工程承包合同》签订后，原告于2013年11月27日开工。原告主张涉案工程于2014年12月26日完工并交付被告，被告确认原告完工后撤场，但其表示完工的时间记不清楚了。
2015年3月5日，被告向原告发出《工作联系单》（TQ2-031），载明：事由：二期主电源安装工程提供编制竣工资料原始资料及材料检测样品，根据“广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程”合同约定工程竣工资料及材料送检工作及费用由贵司负责，经双方协商，贵司同意委托第三方编制竣工资料及材料送检，暂定费用9000元（不含税）由贵司负责，在本工程结算款中扣除。为使本工程竣工资料尽快编制完成，需贵司按下列内容编制竣工资料的原始资料及材料检测样品给我司，编制竣工资料所需的原始资料包括开工至完工施工过程关键节点时间、竣工图纸电子版……。需贵司提供编制竣工资料的原始资料及材料检测样品清单我司已于2015年1月28日通过电子邮箱发给贵司，2015年2月份也多次沟通，至今未能如期提供上述材料及材料样品给我司，现请贵司于2015年3月11日前按上述清单提供相关材料及材料检测样品给我司，若未能提供，我司将委托第三方提供相关资料及材料检测样品，因此所增加的费用和损失全部由贵司负责。
2015年4月8日，被告向原告发出《工作联系单》（TQ2-033），载明：事由：二期主电源安装工程甲方代购送检材料扣减结算款事宜。经双方协商，贵司同意委托第三方编制竣工资料及材料送检，暂定费用9000元（不含税）由贵司负责，在本工程结算款中扣除;贵司需配合第三方编制竣工资料提供相关原始资料及送检材料样品。2015年3月13日经与贵司沟通，贵司同意由我司代购送检材料及索取相关资料，现经我司咨询购买下表四种送检材料成本需15000元，我司已委托第三方代购下表四种送检材料及索取相关资料，所发生的费用全部由贵司负责，在本工程结算款中自动扣除。
被告提交一份2014年4月29日的《工程量清单（灯具修改）》载明：广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程，原中标清单灯具部分造价41410.85元，现灯具变更后调整价格为36848.62元，即需扣减合同价4562.23元。原告在《工程量清单（灯具修改）》中盖章确认。原告提交一份《对帐表》显示被告共向原告支付工程款211797.2元，被告对此予以确认。
庭审中，原告提出被告应举证证实实际发生了编制竣工材料费用9000元，被告表示该笔费用其已向一位何先生支付，且双方签订有协议。本院要求被告庭后五日内提交相关证据，并告知其逾期提交按现有证据处理，被告表示清楚，但其未在指定期间提交上述证据。
双方均确认涉案主电源安装工程没有办理单独的竣工验收，被告主张涉案工程的竣工验收只能按整体工程的竣工验收时间为准，被告提交《广州市建设工程档案验收合格证》显示永和工厂二期建设工程于2017年9月22日验收合格。原告对被告的主张不予认可，原告主张2015年1月、3月、4月双方通过《工程联系单》约定验收手续转为由被告负责，费用由被告先行负责后从工程结算款中扣除，2015年4月8日双方就此达成协议，被告有能力及义务自行验收，惯例是1-3个月可完成验收，被告自行拖延至2017年9月，责任应由被告自行承担，涉案工程的验收时间应以2015年4月8日往后推1-3个月的合理期限为准。本院要求被告说明确定由被告自行办理验收后具体办理竣工验收的过程。被告表示庭后核实后递交给法庭。庭后，被告未提交书面说明，仅提交一份《泰奇公司资料验收记录表》，该表载明：广州市泰奇食品有限公司永和工厂二期主电源安装工程于2013年11月27日开工，施工合同承包范围内工作已完成，现办理工程竣工验收手续，此单作为本工程支付结算工程款依据。同时，该份记录表还手写注明：“2017年10月31日收到佳乂特公司寄来的办理永和工厂二期主电源安装工程竣工验收手续的申请。在佳乂特公司申请结算款63552.43元的基础上，还需扣减灯具变更费4562.23元及委托第三方编制竣工资料费9000元。实际结算金额为49990.2元，其中质量保证金14517.48元在本次竣工验收手续完成后的24个月后支付。吴伟雄，2017.10.31”。2017年10月31日，被告部门负责人吴伟雄在上述文件上注明同意验收。原告称上述记录表是原被告双方协商，被告要求原告在上述文件上盖章后即可拿到工程款，原告即在上述文件上盖章后交换给被告，上述手写内容是被告之后自行添加上去的。为此原告另提交一份无上述手写内容的记录表作为证据。
上述事实有《永和工厂二期主电源工程承包合同》、电子邮件、《工作联系单》、对账表、发票、银行进账单、保证金申请表、押金退还申请、《工程履约保证金申请表》《泰奇公司资产验收记录表》《工程量清单（灯具修改）》《建设工程档案验收合格证》及当事人陈述等予以证实，上述证据经过庭审质证，本院予以确认。
本院认为：原、被告签订的《永和工厂二期主电源工程承包合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应遵照履行。
涉案工程已完工，被告确认涉案工程款为合同约定的总价即290349.59元，本院予以确认。被告已向原告支付工程款211797.16元，原告同意扣减双方在《工程联系函》中确认的应由原告承担的送检材料成本15000元，主张被告支付剩余的工程款63552.43元（290349.59元-211797.16元-15000元），被告提出其应付的工程款中还应扣减资料整理费9000元、工程变更材料费4562.23元、质保金14517.48元。因此本案的争议焦点是应付工程款中是否应扣减资料整理费9000元、工程变更材料费4562.23元以及质保金14517.48元的支付条件是否成就的问题。
关于送检费用9000元，虽然双方在编号TQ2-033《工作联系单》及TQ2-031《工作联系单》中均约定材料送检费由原告承担，但是上述联系单中载明的“第三方编制竣工资料及材料送检暂定9000元”，均未明确材料送检费的具体金额，9000元仅是暂定金额，庭审中被告表示其向一位何先生支付了该笔费用，且双方有协议，本院要求被告庭后五日内提交协议及付款凭证，并告知其逾期提交按现有证据处理，但被告庭后未向法院提供相关证据，故现有证据无法证明该笔费用是否实际发生及具体支出金额，本院对被告要求扣减送检费用9000元的抗辩意见不予采纳。
关于工程变更材料费4562.23元，《工程量清单》（灯具修改）载明“因灯具变更调整价格，需扣减4562.23元”，原告在该份清单中盖章确认，因此，被告请求扣减工程变更材料费4562.23元合理，本院予以采纳。
关于质保金支付条件是否成就问题。首先，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条的规定，建设工程竣工后，发包人应当按照相关验收规定对工程及时组织验收，该验收既是发包人的权利，亦是发包人的义务。双方于2015年4月8日协商确定由被告负责办理验收后，被告应及时组织验收。被告未办理涉案工程的验收手续，根据施工内容及双方约定的工程期限，本院酌定涉案工程的验收手续应在确定由被告负责办理验收后的三个月内完成，即被告应在2015年7月8日完成验收，自该日起至庭审之日已超过24个月，且工程在完工后原告就已撤场，工程实际由被告掌握，故质保金的支付条件已经成就。其次，被告主张应以永和工厂二期建设工程的验收时间作为涉案工程的验收时间，但是《广州市建设工程档案验收合格证》仅能证实永和工厂二期建设工程于2017年9月22日验收合格，永和工厂二期建设工程除了包括涉案主电源安装工程外，还包括其他工程，该证据可以证明涉案主电源安装工程已合格，却无法证明涉案工程直至2017年9月22日才合格，被告主张质保期从该日起算理据不足。第三，被告提交的《泰奇公司资料验收记录表》中吴伟雄手写的落款时间为2017年10月31日，该日期在永和工厂二期建设工程验收合格时间之后，不能以该日期作为涉案工程的竣工验收时间。原告对该份记录表中吴伟雄手写注明：“2017年10月31日收到佳乂特公司寄来的办理永和工厂二期主电源安装工程竣工验收手续的申请。在佳乂特公司申请结算款63552.43元的基础上，还需扣减灯具变更费4562.23元及委托第三方编制竣工资料费9000元。实际结算金额为49990.2元，其中质量保证金14517.48元在本次竣工验收手续完成后的24个月后支付”的内容不予认可，主张上述内容是吴伟雄自行添加的，结合原告提交的一份无上述手写内容的记录表，本院采信原告的主张，吴伟雄手写的内容不能视为原、被告双方的一致意见，对原告没有约束力。综上，被告怠于履行验收义务应当承担相应的责任，质量保证金的支付条件已经成就，被告应当支付原告涉案工程质量保证金14517.48元。
综上，双方签订的《永和工厂二期主电源安装工程合同》约定涉案工程的总工程款290349.59元，被告已支付211797.16元，原告同意扣减送检材料成本15000元，再扣减工程变更材料费4562.23元，因此，被告还需向原告支付工程款58990.2元（290349.59元-211797.16元-15000元-4562.23元）。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告广州市泰奇食品有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州佳乂特起重机电工程有限公司支付工程款58990.2元。
二、驳回原告广州佳乂特起重机电工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1388.8元，由原告广州佳乂特起重机电工程有限公司负担99.8元、被告广州市泰奇食品有限公司负担1289元。上述费用已由原告广州佳乂特起重机电工程有限公司预缴，被告广州市泰奇食品有限公司在履行本判决时将应负担费用迳付原告。
如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
审 判 员 邓劭充
代理审判员 王 梦
人民陪审员 钟伟雄
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 杨小娜
张敏