山东省章丘市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）章商初字第2344号
原告（反诉被告）章丘市明庆混凝土制品有限公司，住所地山东省章丘市。
法定代表人吴长平，经理。
委托代理人陈福敦，山东洞察律师事务所律师。
被告（反诉原告）山东一诺织品有限公司，住所地山东省邹平镇临池镇高旺村。
法定代表人李长忠，总经理。
委托代理人董昕桥，男，汉族，生于1990年12月1日，该单位工作人员，住该单位宿舍。
委托代理人范基贞，北京大成（济南）律师事务所律师。
原告（反诉被告）章丘市明庆混凝土制品有限公司与被告（反诉原告）山东一诺织品有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2014年11月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告委托代理人陈福敦，被告委托代理人董昕桥、范基贞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告章丘市明庆混凝土制品有限公司诉称，2013年9月25日，原被告双方订立双T板购销合同，由原告为被告供应不同规格型号预应力双T板178块，计价款97万元，我公司为被告吊装完毕后，被告尚欠我公司价款27万元未付，现要求被告支付货款27万元及应计利息。
被告山东一诺制品有限公司辩称，由于原告未能按期为我公司吊装双T板，致使我公司工期延误，给我造成巨大损失，且原告提供的双T板存在质量问题，我公司不同意支付货款。
反诉原告山东一诺制品有限公司诉称，反诉原被告于2013年9月25日签订双T板购销合同，由反诉被告为反诉原告安装双T板，由于反诉被告未按约定工期竣工，要求反诉被告支付违约金80万元。
反诉被告章丘市明庆混凝土制品有限公司答辩称，由于反诉原告的主体工程未能及时竣工，不具备安装双T板的条件，责任在反诉原告，我方不应承担责任，应驳回反诉原告的诉讼请求。
经审理，本院认定如下事实：
1、2013年9月25日，原告章丘市明庆混凝土制品有限公司与被告山东一诺织品有限公司签订双T板购销合同，由被告购买原告规格型号为SSTB16.46（米）×2.4（米）双T板164块，计6478.65平方米，规格型号为SSTB16.46（米）×1.8（米）双T板12块，计355.53平方米，每平方米单价142元，共计价款970453.56元；合同并约定：质量标准执行GB50204-2002和山东省L06GT09的标准图集加工制作；供货期限需方要求供方于2013年11月前吊运安装完毕，每延期一天由供方承担1%的违约金；结算方式为合同签订当日内需方向供方支付20万元，供方生产50%需方支付20万元，吊装前付10万元，余款2014年5月30日前一次付清，逾期按银行规定年利率7.8%支付利息。
2、在合同履行过程中，由于原告未能按合同约定完成双T板的吊装工作，2014年3月16日，被告山东一诺织品有限公司向原告章丘市明庆混凝土制品有限公司发出通知函，要求原告在收到通知函后2日内及时安排双T板的运送和吊装，务必于2014年3月20日前全部吊装完毕，并及时解决双T板的断纹问题，提供权威部门的荷载实验报告证明，保证质量地履行合同中约定的义务。为此，原被告双方于2014年3月20日签订补充协议一份，载明：截止到本补充协议签订之时，供方尚有约80块双T板未完成吊装，供方承诺于2014年3月22日开始进行剩余双T板的吊装，并于2014年3月24日前吊装完毕。如供方在24日前吊装完毕，需方放弃之前所有延期违约金的主张，如供方仍不能按时完成吊装完毕，违约责任除去本协议定金责任外，其他仍执行原合同；需方于2014年3月21日预先支付剩余双T板定金10万元，在吊装期间再行支付供方货款10万元，对于剩余的约27万元尾款（以合同为准），待供方将裂纹问题处理完毕（包括但不限于出具质量合格报告、填补裂缝），全部双T板保证质量完成验收后，需方保证于5月30日前全部支付给供方，逾期按照年利率7.8%支付延期利息；供方吊装完毕后需向需方出具书面验收申请，需方收到验收申请七日内与供方共同进行验收，如因需方原因七日内仍未组织验收，视为验收合格。原被告法定代表人及证人陈启茯均在补充协议上签字并加盖了单位印鉴。2014年3月24日，被告再次向原告发送通知函，要求原告接到本函二日内及时将支撑架有裂纹的双T板更换为合格的双T板，并及时做好大面积裂纹双T板的填缝和出具报告事宜。否则，双方签订的合同及补充协议将自行解除，被告将另行寻找他家公司进行上述工作，由此带来的损失将由原告承担，被告将依据原合同和补充协议追究原告的违约责任，相应款项会从原告货款中扣除，不足部分由原告另行承担。
3、2014年4月23日，原告章丘市明庆混凝土制品有限公司将双T板安装完毕。
4、2014年3月15日，根据原告章丘市明庆混凝土制品有限公司的委托，莱芜市中科检测试验所对原告为被告加工的预制构件碱性检测，结论为所检项目符合GB50204-2002（2011年版）标准要求。
5、被告山东一诺织品有限公司分别于2013年9月25日向原告章丘市明庆混凝土制品有限公司支付价款20万元，2013年12月2日支付价款30万元，2014年3月21日支付价款20万元，共支付价款70万元，余款270453.56元未支付。
上述事实，由原告提供并经庭审质证的原被告双方签订的双T板购销合同、补充协议、莱芜市中科检测试验所做出的检测报告、通知函、验收申请，以及被告提供的收款收据等证据予以证实。经审查上述证据符合法律规定，本院对上述证据及事实依法予以确认。
本院认为，原告章丘市明庆混凝土制品有限公司与被告山东一诺织品有限公司双方签订的购销合同系双方当事人真实意思表示，且已实际履行，现原告要求被告支付价款27万元及利息理由正当，应予支持，其主张的价款本金比实际价款少453.56元，系原告对其权利的处分，应以原告实际主张数额为准；其主张利息依双方约定按银行规定年利率7.8%计算，不超出法律规定，亦应支持。被告提出原告加工的双T板存在裂缝等质量问题，经莱芜市中科检测试验所检测，所检项目符合GB50204-2002标准要求，其提出的质量异议不能成立。反诉被告章丘市明庆混凝土制品有限公司由于未能按照与反诉原告山东一诺织品有限公司签订的购销合同、补充协议规定的时间完成双T板的吊装工作，构成违约，反诉原告要求反诉被告支付违约金理由正当，应予以支持，但根据其合同约定的“每延期一天由供方承担1%的违约金”，显系过高，应予调整，可参照双方约定的年利率7.8%的4倍计算，超出部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告山东一诺织品有限公司支付原告章丘市明庆混凝土制品有限公司双T板款27万元及利息（利息以27万元为基数，自2014年5月31日起至本判决生效之日止，按原被告双方约定年利率7.8%计算），于本判决生效之日起10日内付清。
二、反诉被告章丘市明庆混凝土制品有限公司支付反诉原告山东一诺混凝土有限公司违约金121112.59元（违约金以970453.56元为基数，自2013年12月1日始至2014年4月23日止，按年利率7.8%的四倍计算），于本判决生效之日起10日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
案件受理费5350元、诉讼保全费1920元，由被告山东一诺织品有限公司负担。
反诉案件受理费5900元，由反诉原告负担4539元，反诉被告负担1361元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 刘 剑
人民陪审员 邹秀红
人民陪审员 郭际玲
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 于继芳