山东省莱州市人民法院
民 事 判 决 书
（2012）莱州商初字第184号
原告烟台市商盟网络科技有限公司。
法定代表人张为胜，董事长。
委托代理人聂玮，山东同济律师事务所律师。
委托代理人李百琛，山东同济律师事务所律师。
被告莱州博爱医院。
法定代表人于培荣，院长。
原告烟台市商盟网络科技有限公司与被告莱州博爱医院网站建设合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告烟台市商盟网络科技有限公司委托代理人聂玮、李百琛，被告莱州博爱医院法定代表人于培荣到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称，2011年8月18日，原、被告签订企业网站建设合同书一份。合同约定，被告委托原告为其设计、制作网站，合同总价款15000元，付款方式为网站制作完成后被告给付原告5000元，余款10000元于每年到期前15日内付款2500元。合同签订后，原告依约履行将约定的企业网站于2011年9月27日建设完成并上传至服务器，经工业和信息化部审查合格后于2011年11月9日在中华人民共和国工业和信息化部网站注册备案，备案号为：鲁I**备11030081号，网站首页网址为www.lzboai.com，网站负责人登记姓名为于培荣。网站建成后原告按合同约定维护至今，按约定网站建成后被告应给付原告首付款5000元，但被告故意违约，经多次索要拒付，诉请人民法院依法判令被告立即给付原告网站安装费5000元，延期付款利息110.98元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告所诉与事实不符，所建网站资料全部是虚假的，没有一点实际内容。原告未能按约定积极采集相关材料，且在制作网站过程中多次出现违约情形，在此情况下被告决定停止网站建设，但原告不同意。原告所建的网站是否完工，至今未通知被告验收和确认，现原告要求给付网站安装费5000元条件不成立，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，原告系网页设计、制作安装企业，被告系从事卫生、社会保障和社会福利企业。2011年8月18日，原、被告签订企业网站建设合同一份，合同约定：为了树立企业形象，扩大宣传，被告委托原告设计、制作网站；本合同项目的内容、工作进度与按排，数量、价款、交付和验收方式等由附页载明；合同履行期限按照附件的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长期限；被告应向原告提供必要的数据并派专人负责与原告联系、协调；被告的权利和义务为提供有关被告的材料及图片等，并保证材料完整，图片清晰，按约定支付费用；原告的权利和义务为按照被告提供的材料按时完成网站的制作，依据合同收取费用；被告同意按双方约定的付款方式和时间及时向原告支付费用，工作完成后原告以纸介、磁盘或CD-
ROM形式将合同标的交付被告，也可以按照被告的要求将网站上传到指定的网络服务器上；本合同标的在交付后三日内，原告可以按照被告的请求进行修改，三日内被告未提出异议的，视为合格；本合同总金额为15000元，网站制作完成付5000元，以后每年到期前15日内付2500元，共计10000元。
合同签订同日，原、被告签订合同附页一份，内容载明“1、网站建设工作及安排：工作内容，《网站设计方案书》被告协助原告完成，被告验收，书面确认；网站建设素材准备，被告完成；网站页面风格设计，原告完成，被告验收，书面确认；网站页面制作，原告完成，被告书面确认；数据库设计，原告完成，被告验收，书面确认；网站功能程序开发与页面融合，原告完成，被告验收，书面确认；数据输入，原告协助被告完成；服务器购买或服务器空间租用、服务器存放，域名注册与解析，原告协助被告完成。2、网站建设工作流程：需求调研，完成《网站建设方案书》，网站建设方案将详细说明原告需要实现的网站页面和功能程序的最终效果，被告对网站页面和功能程序的验收将严格按照建设方案书中的说明；被告确认《网站建设方案书》；被告向原告提供素材，由原告协助整理；原告向被告提交页面设计风格，被告确认；原告依据确认好的页面风格进行页面制作；原告进行程序开发并负责进行页面和程序整合；原告进行内部网测试，同时须准备好域名空间；原告向被告提交试运版本，上传至服务器；被告进行测试验收；网站正式发布，建设工程结束。3、验收标准和验收后修改补充：原告向被告提交所完成的任何上述建设内容后，被告需在三日内给出修改意见或确认通过，三日内未给出修改意见将视为确认通过。被告验收通过后需要进行书面确认；被告可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页；主页无文字拼写及图片错误；验收期限为1个星期；验收合格，被告以书面方式签收；验收合格网上发布后，如果被告需要修改主页，可根据改动情况酌情优惠收取制作费。4、网站费用的支付标准及方式：网站总建设费用预算为￥15000元，如因需求更改等原因导致的工作量增加则需要双方另签合同补充说明；被告须在网站建设完成进行测试验收后一周内支付费用5000元，余款10000元于每年到期前15日内各付2500元。网站制作及完成时间：原告收到材料、图片及合同预付款后45日内制作完成；被告于2011年9月25日前完成网站验收并确认；原告于2011年9月30日前交付网站或者上传至指定的网络服务器；被告须于2011年9月30日前将余款结算完毕”。
合同及附页签订后，原告按约定为被告制作网站。2011年9月27日原告将网站制作完毕并上传至服务器，2011年11月9日原告根据被告提供的相关资料上传至工业和信息化部，经审核后备案，备案许可证号为鲁ICP11030081号、主办单位名称为莱州博爱医院、网站首页网址为www.lzboai.com，网站负责人登记姓名为于培荣。
原告主张，按照双方签订的合同约定，该网站上传至服务器并经工业和信息化部备案登记后即视为网站建设完成，但被告拒绝验收确认并拒付网站建设费5000元。被告则认为，网站建设期间被告并未对原告制作的网站项目进行书面确认，且网站内容不理想，未达到被告建网站前的设想，该网站并未建设完成，现原告要求给付网站建设费不应得到支持。
上述事实，有原告提交的原、被告双方签订的企业网站建设合同及附页各一份、被告加盖公章的网站负责人证明一份、涉案网站程序源代码一份、工业和信息化部备案登记表一份。经质证，被告对上述证据的真实性均无异议。
本院认为，原、被告之间签订的企业网站建设合同合法、有效。原告已按照双方订立的合同约定，向相关部门对所申请的网站进行了域名登记备案，并已将网站建设的相关资料上传至服务器，根据双方订立的网站建设合同附件约定，原告在完成上述工作后即表明网站建设工作结束。被告主张网站建设不理想，对原告前期所作的网站建设工作拒绝接收并确认。对其主张不能提供任何反驳证据，且网站内容中的素材提供是被告应履行的义务，故对被告的主张本院不予采纳。根据双方订立的合同约定，被告须在网站建设完成进行测试验收后一周向原告支付费用5000元，现被告拒绝测试验收的行为，不能影响其付款义务的履行。现原告要求被告给付网站建设费5000元，并自网站通过工业和信息化部审核备案之日起（即2011年11月9日）至2012年3月19日止依据欠款额按中国人民银行同期贷款利率给付延期付款利息110.98元，理由正当，证据充分，应予支持。依据《中华人民共和国合同法》六十条第一款、第一百零九条之规定，判决如下：
被告莱州博爱医院给付原告烟台市商盟网络科技有限公司网络建设费5000元、延期付款利息110.98元，共计5110.98元，于判决生效后10日内付清。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50元，由被告负担，此款原告已全额交纳本院，限被告于判决生效后七日内将应负担的50元直接给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时交纳上诉费，上诉于山东省烟台市中级人民法院。
审判长 杨玉生
审判员 李松波
审判员 王延馨
二〇一三年六月二十日
书记员 周 君
他——
——的