北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）朝民初字第02360号
原告古唐（北京）文化发展有限公司，住所地北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1366A。
法定代表人魏欣，董事长。
委托代理人靳春雷，北京华沛德权律师事务所律师。
委托代理人阮建松，北京华沛德权律师事务所律师。
被告北京银星英派启智教育科技有限公司，住所地北京市朝阳区来广营乡来广营西路28号内二层2445室。
法定代表人阮希亚，总经理。
委托代理人王然。
原告古唐（北京）文化发展有限公司（简称古唐公司）与被告北京银星英派启智教育科技有限公司（简称银星英派公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古唐公司的委托代理人阮建松、银星英派公司的委托代理人王然，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
古唐公司起诉称：2013年3月15日，我公司与银星英派公司签署了“EINPAD生物游戏”《制作合同》，后者委托我公司开发上述游戏，合同金额为340000元。后，银星英派公司支付了我公司前期合同款项102000元，我公司如约完成了上述合同约定游戏的全部制作并已经交付给银星英派公司并由其审核通过。依照上述合同，银星英派公司应在交付后三个工作日内支付我公司剩余制作费用，但银星英派公司至今未予以支付。故我公司诉至法院，请求法院判令银星英派公司支付我公司剩余合同款项238000元及利息（自2013年8月30日起算至实际支付之日止，按照日万分之二的标准计算），并由银星英派公司赔偿我公司违约金17000元。
银星英派公司答辩称：首先，我公司仅收到了古唐公司交付的游戏源代码和测试软件，古唐公司并未依照合同约定以光盘形式向我公司交付游戏软件；其次，我公司没有对相关游戏进行审核确认，相关确认书没有我公司公章，其上的签字人员也已经离职，无从核实；第三，古唐公司至今未能完成并交付我公司符合合同要求的游戏软件。综上，我公司不同意古唐公司的全部诉讼请求。
经审理查明：2013年3月15日，银星英派公司（作为甲方）与古唐公司（作为乙方）签署了《制作合同》，主要载明如下内容：1、甲乙双方均同意甲方委托乙方开发制作“EINPAD生物游戏”项目，游戏脚本参考附件一，乙方负责游戏的全部程序工作、包括美工、设计架构设计、交互程序、游戏调试等，游戏制作完成后格式为apk，可直接用于Android系统安装，分辨率为1024x768，游戏运行平台为Android4.0平板系统；2、质量要求。乙方制作以甲方认可的游戏脚本为基础（附件一），乙方提交的游戏成品应符合甲方提出的标准和要求，乙方应按照甲乙双方确认的进度完成全部制作，并提交甲方审查检验；3、乙方接到甲方给予的游戏脚本与创意要求，了解游戏项目流程后，根据要求负责美工设计、架构设计、交互程序、游戏调试，直到完成作品；乙方在确立上述相关要求后正式开始制作，在正式制作过程中，甲方有权根据实际需要，要求乙方对创作进行调整修改，乙方不得擅自更改脚本、画面形式等项目要求，如需更改要取得甲方同意；4、游戏开发费用含税总计人民币340000元。甲乙双方在签约之后三个工作日内，由甲方向乙方支付该项目的预付款人民币102000元；乙方在完成70%的游戏进度，即游戏Demo完成后，甲方应支付乙方项目制作款人民币102000元；乙方制作完成游戏并由甲方认可并验收交付作品后的三个工作日内，由甲方向乙方支付余款人民币136000元；5、乙方应按照双方协定的时间及工作进度提交符合甲方质量要求的游戏成品，具体工期见附件二，乙方需于2013年4月25日前完成甲方委托的游戏项目制作；6、游戏完成制作及甲方审查通过后，乙方需在三个工作日内向甲方提交刻录游戏文件的光盘，光盘中文件格式为apk，分辨率为1024x768；7、本协议自双方签署盖章之日起生效；如甲方不能按时向乙方支付合同款，甲方除应及时支付外，还应支付给乙方合同金额5%的违约金。该合同附有两个附件，附件一为游戏具体内容脚本，具体内容为动物细胞和植物细胞的演变发展，脚本要求配有欢快的背景音乐。附件二为工期，自2013年3月21日至2013年4月25日。上述合同银星英派公司的签字代表为武小平。
上述合同签订后，银星英派公司支付了古唐公司预付款102000元，古唐公司开始着手游戏开发事宜。
2013年6月3日，古唐公司通过电子邮件将涉案开发的游戏源代码发送给银星英派公司。2013年7月23日，古唐公司通过电子邮件将涉案游戏发送给银星英派公司。古唐公司表示，此次提交的游戏软件属于正式交付，而银星英派公司对此并不认可，其认为该软件属于测试版本，公司并未予以验收通过。
为证明相关游戏已经验收交付，古唐公司提供了两份由武小平签字的《确认书》。第一份《确认书》载明银星英派公司收到古唐公司制作的“EINPAD生物游戏（生命的历程）”项目的源代码，落款日期为2013年6月20日。第二份《确认书》载明银星英派公司委托古唐公司制作的“EINPAD生物游戏（生命的历程）”，因为对原有设计进行修改，项目完工日期顺延至2013年8月31日，现项目已全部制作完毕，银星英派公司的审核意见为“审核通过”，时间为2013年8月28日。上述两份《确认书》均未加盖银星英派公司公章。银星英派公司对《确认书》内容不予认可。
武小平在银星英派公司任副总，于2013年10月17日申请离职。古唐公司和银星英派公司均表示目前无法联系到武小平。
诉讼中，银星英派公司表示对古唐公司提供的测试版游戏软件测试后存在死机、无法运行、没有音乐音效等问题。
另查一，诉讼中，将2013年7月23日古唐公司通过电子邮件发送给银星英派公司的涉案游戏软件安装到银星英派公司的EINPAD上进行运行，相关游戏能够正常运行，游戏内容基本符合双方约定的游戏脚本内容，但是没有任何音效。
另查二，古唐公司并未举证证明其在游戏完成制作及银星英派公司审查通过后三个工作日内，向后者提交刻录游戏文件的光盘。
上述事实，有《制作合同》及附件、《确认书》、网页打印件、游戏软件及双方当事人陈述等在案佐证。
本院认为：银星英派公司与古唐公司签署的《制作合同》及附件是双方真实的意思表示，内容不违反我国法律、法规的强制性规定，属于合法有效的合同，双方均应依约履行自己的合同义务。
现根据本案查明的事实，银星英派公司的签约代表武小平签署了涉案项目游戏审核通过的《确认书》，虽然没有银星英派公司的公章，但鉴于武小平也是涉案合同的签约代表和银星英派公司的副总，根据银星英派公司陈述的武小平离职时间，其2013年8月28日时仍然在职，故可以确认涉案《确认书》的效力。银星英派公司虽然对此不予认可，但并未提供反证明，本院不予采信。
涉案《制作合同》约定，剩余尾款238000元应当分两笔支付，即古唐公司完成70%的游戏进度即游戏Demo完成后，银星英派公司应支付古唐公司项目制作款102000元；古唐公司制作完成游戏，由银星英派公司认可并验收交付作品后的三个工作日内，由银星英派公司向古唐公司支付余款人民币136000元，这里对交付作品的形式有明确要求，并且应当是游戏成品。关于第二笔款项102000元，在2013年7月23日，即《确认书》确认的涉案项目延期截止日期2013年8月31日之前，古唐公司已经通过电子邮件发送给银星英派公司涉案游戏软件，该软件除音效外基本符合约定脚本的要求，因此，可以认定古唐公司已经完成了游戏开发进度的70%，涉案合同第二笔款项的付款条件已经成就，银星英派公司应当支付古唐公司。关于第三笔款项136000元，虽然《确认书》确认涉案游戏软件项目已经于2013年8月28日审核通过，但毕竟2013年7月23日古唐公司发送给银星英派公司的涉案游戏软件安装后没有任何音乐效果，与脚本要求部分不符，并且古唐公司也未能依照涉案合同约定的作品提交形式向银星英派公司交付作品，因此，本院认定第三笔款项136000元的支付条件并未成就，故古唐公司无权要求银星英派公司支付该第三笔款项。综上，对于古唐公司主张的涉案合同余款，本院支持102000元。
现，涉案游戏软件的开发期限已过，而银星英派公司至今并未支付第二笔款项102000元，故银星英派公司已经构成违约，应当承担相应的违约责任。涉案合同约定，如银星英派公司不能按时向古唐公司支付合同款，银星英派公司除应及时支付外，还应支付给古唐公司合同金额5%的违约金。因此，古唐公司主张17000元违约金，符合合同约定，且并未过高，本院予以支持。至于古唐公司主张的利息诉求，鉴于违约金赔偿已经足以弥补该部分损失，本院对此不再予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：
一、被告北京银星英派启智教育科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告古唐（北京）文化发展有限公司合同款十万二千元；
二、被告北京银星英派启智教育科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告古唐（北京）文化发展有限公司违约金一万七千元；
三、驳回原告古唐（北京）文化发展有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5179元，由原告古唐（北京）文化发展有限公司负担2700元（已交纳），由被告北京银星英派启智教育科技有限公司负担2479元（于本判决生效后7日内交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 赵 刚
人民陪审员 杨凯萍
人民陪审员 安永强
二〇一四年五月十六日
书 记 员 王晓霏