广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）兴民初字第3429号
原告来宾市人民医院。住所地：广西来宾市盘古大道****号。
法定代表人周方，院长。
委托代理人谭君，广西天际律师事务所律师。
被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司。住所地：广西南宁市衡阳东路**号。
法定代表人钟逢颂，总经理。
委托代理人蒙治逵，广西道森律师事务所律师。
原告来宾市人民医院与被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2013年12月6日受理后，依法组成由审判员ＸＸ担任审判长，人民陪审员黄海宽、李家妥参加评议的合议庭，于2014年4月17日公开开庭审理了本案。书记员黄盼露担任记录。原告来宾市人民医院的委托代理人谭君、被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司的委托代理人蒙治逵到庭参加诉讼。因本案案情重大复杂，经本院院长批准，延长审理期限六个月。本案现已审理终结。
原告来宾市人民医院诉称，经招投标后，来宾市人民医院迁址新建工程B标（住院楼）工程由被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司承建。2010年1月8日，原告与被告签订《建筑工程施工合同》（简称1.8《施工合同》），该合同的补充条款47.2约定：“本合同未尽事宜双方另行协商”。2010年3月25日，原告按被告的要求开始支付工程进度款，此后，被告进场施工。2011年5月26日，原、被告订立《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》，双方对工期变更约定：1、被告在2011年11月30日前完成门诊楼、急诊楼和医技楼建设，达到交付使用条件；2、被告在2011年12月31日前完成1.8《施工合同》约定的全部工程量；同时，约定被告在2011年12月31日前完成1.8《施工合同》约定的全部工程量，完成的时间越快，原告的奖励越多，总额达230万元，完成的时间晚，原告奖励被告80万元，不能按时完成工作量，取消奖励，并由被告承担违约金100万元，被告不再承担1.8《施工合同》内关于工程延期所约定，的违约责任。该补充协议订立后，原告在资金到位后多次催促被告施工，但被告消极对待，无法在约定的2011年12月31日前完工，至今已逾期近两年。原告认为被告的行为已构成违约，应承担违约责任，为此，请求法院判令被告支付违约金100万元给原告，并承担本案的诉讼费。
原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：1、《中标结果分析表》；证实：中标的事实；2、《建筑工程施工合同》，证实：合同成立生效的事实，工期是420天，工程至今未完成，被告违反合同的约定；3、《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》，证实：补充协议生效的事实；4、《律师函》，证实：原告要求被告完工以及确认被告违约的事实；5、《财务转账凭证》，证实：原告按照合同约定支付工程进度款，被告至今未完成工程的事实。
被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司辩称：原告的起诉没有法律依据，补充协议没有加盖公章，所以没有生效，施工过程中工程量增加及设计变更很多，导致设计图纸不能及时设计出来，施工不能完成，原告没有按照合同约定支付工程进度款，工期当然延期，即使按补充协议，也应在工程竣工验收后，才确定是否支付违约金，现工程未竣工验收。请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：1、《来宾市人民医院B标审定预算汇总》，证实：施工过程中工程量增加，原告没有及时支付工程进度款；2、《施工红线图及现场图片》，证实：现场情况，目前为止在一部分的施工现场还不具备施工条件，导致无法施工；3、《工地会议纪要》，证实：工程进展情况，原告没有履行合同义务，导致工期延误；4、《图纸目录》（设计号：09-5003D，序号：1-9），5、《图纸目录》（设计号：09-5003D，序号：1-9），上述证据4、5证实：图纸延迟影响施工。
经过开庭质证，原告对被告提供的证据，认为证据1没有原件，不予认可，证据2、3与本案争议的问题没有关联性，证据4、5超过举证期限且不能证明被告想证明的问题。本院对被告提供的证据予以认定。
被告对原告提供的证据1、2、5的真实性无异议，对原告提供的证据3认为补充协议没有加盖承包方的公章，只是加盖一建分公司的公章，有异议，证据4与本案无关。本院对原告提供的证据予以认定。
综合全案证据，本院确认以下法律事实：2009年12月，经招投标后，原告来宾市人民医院迁址新建工程B标（住院楼）工程由被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司承建。2010年1月8日，原告与被告签订《建筑工程施工合同》（简称1.8《施工合同》），合同约定原告将来宾市人民医院迁址新建工程B标（门诊、急诊、医技楼、后勤综合楼、传染楼、科研综合楼、污水处理工程）承包给被告，合同工期420天，合同总价款金额暂定77372355.00元，该合同的补充条款47.2约定：“本合同未尽事宜双方另行协商”。2011年5月26日，原、被告又订立《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》，约定：一、工期变更，合同工期和签证工期为763天，现根据发包方的要求，承包方按以下时间完成工程；（一）2011年11月30日前完成门诊楼、急诊楼和医技楼建设，达到交付使用条件；（二）2011年12月31日前完成1.8《施工合同》约定的全部工程量；二、奖励与违约责任，承包方在2011年12月31日前完成1.8《施工合同》约定的全部工程量，发包方奖励承包方人民币230万元。奖金按以下三个时间点兑现，（一）承包方在2011年5月31日前完成以下工程，发包方奖励承包方100万元。包括门诊楼（一区）外墙抹灰以及外墙铝合金窗框安装、医技楼封顶、急诊楼外墙砖砌体（局部临时预留洞口等除外）、三区与五区间地下室主体结构封顶、三区与五区间连廊主体结构封顶。承包方每逾期一天，发包方从本款100万元奖励金总额中扣减10万元，直至本项奖励金扣完为止；（二）承包方在2011年11月30日前完成门诊楼、急诊楼和医技楼建设，达到交付使用条件，发包方奖励承包方50万元，承包方每逾期一天，发包方从本款50万元奖励金总额中扣减10万元，直至本项奖励金扣完为止；（三）承包方在承包方在2011年12月31日前完成1.8《施工合同》约定的全部工程量，发包方奖励承包方人民币80万元，承包方不能按本条款约定完成全部工程量，发包方将取消本款80万元奖励，并在承包方工程竣工后10日内另向发包方一次性支付违约金100万元。三、奖励金支付方式和时间，本补充协议第二条约定的每一个时间点奖励金，若承包方能按时完成工程量并满足获取奖励金的条件，经双方确认后，发包方于10日支付奖励金。合同签订后，被告进场施工，原告也支付部分工程款。在施工过程中，原告增加了工程量及设计部分变更，但原、被告双方没有对《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》规定的完工时间进行重新确认，导致施工不能按补充协议书规定的完工时间完成。原告认为被告的行为已构成违约，应承担违约责任，特向本院提起诉讼，请求依法判决。
本院认为，原告与被告签订的《建筑工程施工合同》是合法有效的合同，同时，原、被告第一分公司签订的《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》，没有加盖被告的公章，但双方在施工过程中亦按该合同履行，此合同亦合法有效；在施工过程中，原告增加了工程量及设计部分变更，但原、被告双方没有对《来宾市人民医院迁址新建工程B标工程补充协议书》规定的完工时间进行重新确认，导致施工不能按补充协议书规定的完工时间完成。原、被告的行为，视为对补充协议书的变更，现原告以工程补充协议书为依据，提起诉讼，没有事实和法律依据，原告的诉讼请求，本院不予支持，被告的答辩意见，本院予以采纳。依照最高人民法院关于诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告来宾市人民医院的诉讼请求。
案件受理费13800.00元，由原告来宾市人民医院承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或来宾市中级人民法院递交上诉状正本一份，副本四份，上诉于来宾市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费4480.00元（收款单位：来宾市中级人民法院，帐号：14×××00，开户银行：农行来宾分行营业室）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 王 勇
人民陪审员 黄海宽
人民陪审员 李家妥
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 黄盼露
附相关法条：
《最高人民法院关于诉讼证据的若干规定第二条第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。