广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民二初字第1123号
原告南宁万源建筑模型有限责任公司，住所地南宁市江南区平西路。
法定代表人洪某，该公司总经理。
被告南宁市尊雅文化传播有限公司，住所地南宁市民族大道。
法定代表人李某，该公司总经理。
委托代理人杨昌奎，广西创想律师事务所律师。
委托代理人陈柏任，广西广合律师事务所律师。
原告南宁万源建筑模型有限责任公司（以下简称万源公司）与被告南宁市尊雅文化传播有限公司（以下简称尊雅公司）承揽合同纠纷一案，本院于2014年6月25日受理后，依法由审判员黄彩云适用简易程序于2014年8月5日公开开庭进行了审理。原告万源公司的法定代表人洪宝柱，被告尊雅公司的委托代理人杨昌奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告万源公司诉称，2012年11月27日，原告万源公司与被告尊雅公司签订《模型设计合同书》，约定万源公司为尊雅公司制作五象新区规划模型，总价款为203070元。万源公司于2013年2月3日前全面完成模型制作，但由于尊雅公司提供的图纸错误，导致模型需要大幅整改，双方为此签订了《模型设计补充合同书》，将制作费用增加50000元。万源公司于合同签订后一个月按尊雅公司重新提供的图纸完成模型制作，完成了合同约定的全部工作内容，而尊雅公司仅支付第一期款项101535元和补充合同增加的款项50000元，尚欠第二期款项101535元未付。经万源公司多次催促，尊雅公司既未支付剩余款项，也未将模型运走。由于模型面积较大占用了万源公司的制作场地，影响公司生产经营，每月支付场地租赁费700元，该费用应由尊雅公司承担。为维护原告的合法权益，诉请判令：1、被告支付第二期模型款项101535元；2、被告支付模型场地占用费10500元（计算方法：自2013年3月23日起暂计至2014年6月23日止，每月为700元，以后继续计算）；3、被告在判决生效后十日内将模型运走；4、本案诉讼费用由被告负担。
被告尊雅公司辩称，一、万源公司未按合同约定按期完成模型制作工作，且模型并未通过验收，万源公司要求尊雅公司支付第二期款项的付款条件并未成就。二、由于万源公司尊雅公司在履行合同过程中构成违约，尊雅公司已于2014年7月18日向其发出解除合同的函件。综上，万源公司的诉讼请求没有事实和法律依据，依法应予驳回。
经审理查明，2012年11月27日，原告万源公司（乙方）与被告尊雅公司（甲方）签订一份《模型设计合同书》，约定甲方委托乙方为五象新区规划模型项目制作模型一套，一、具体设计内容：底盘尺寸为67.5㎡，总价款203070元，工期为40天。二、甲方、业主方（南宁五象新区开发建设指挥部办公室，以下简称五象新区指挥部）在合同履行过程中的责任和义务：1、业主方负责向乙方提供工程图纸、相关技术资料及相关资料的确认，若相关资料提供错误导致乙方的损失和工期的延误，将由业主方负责；若资料不齐全造成的时间耽误，乙方设计制作工期则相应顺延。2、甲方有委派专人负责同乙方进行技术对接的责任。3、甲方有配合业主方按照乙方安排的时间进行初审、终审、验收的责任，如业主方未按要求在乙方制作现场验收，要求送货，视为已验收，出现在当地无法整改的责任，由业主方负责。4、甲方有按照协议的付款方式及期限，准时支付模型制作费的责任。三、乙方在合同履行过程中的责任和义务：1、乙方有按时、保质、保量完成模型设计、制作的责任。……3、乙方有负责运送模型到业主方展示现场安装调试好交付使用的义务。4、模型保修期为12个月，从通过交货验收之日起计。四、违约责任：如乙方延迟交货，逾期超过10天，甲方有权解除合同。如甲方要求变更制作方案，致使乙方在成本和时间上造成损失的，甲方应给予补偿并顺延制作工期。五、验收标准及方法：1、模型制作完成后，甲方及业主方根据图纸、资料，在乙方现场按模型行业规范验收，以利于模型的局部调整。2、模型调整内容由业主方以书面形式提交乙方，进行调整。六、收费、付款方式：第一期支付时间：合同签订后3个工作日内支付模型启动资金，总造价的50%为101535元。第二期支付时间：全部完成模型制作后，业主方在制作现场验收合格后5个工作日内支付50%余款101535元。七、本合同所指工期是指预付款到账之日至乙方完工并报甲方及业主方验收之日。合同落款处分别由尊雅公司、万源公司加盖了公章，业主方五象新区指挥部未在合同中盖章或签名。
2013年2月21日，万源公司（乙方）与尊雅公司（甲方）又签订一份《模型设计补充合同书》，内容为：五象新区规划模型设计制作已基本完成，2013年2月3日，南宁市规划局曹馆长会同五象新区管委会综合科胡科长及尊雅公司杨雨霖三人来万源公司现场指导工作，曹馆长认为沙盘地形地貌、道路交通、山川水系、地形标高不够准确，建议重新打印出与沙盘同等尺寸的一张大图纸，其再到现场进行确认，并按其要求对现沙盘进行较大幅度整改。鉴于以上情况，万源公司愿意协助尊雅公司解决相关图纸的技术处理等问题。一、梳理拼接前期有关部门所提供的琐碎图纸，完成图纸打印工作，待曹馆长、胡科长签字确认。二、依据确认后的图纸，立即对沙盘进行整改，直至业主方对沙盘成功验收，签字确认为止。以上工作量，须增加费用合计50000元。万源公司、尊雅公司分别在补充合同书落款处加盖公章，业主方五象新区指挥部未在合同中盖章或签名。
2013年12月5日，万源公司法定代表人洪宝柱通过顺丰速运向尊雅公司住所地寄出一份函件，称由于尊雅公司与五象新区指挥部之间的原因，导致项目沙盘模型仍摆放在万源公司制作车间的场地中，期间万源公司多次通告尊雅公司提货但无果，万源公司要求尊雅公司在5个工作日内提出措施。
2014年3月9日，万源公司法定代表人洪宝柱通过顺丰速运又向尊雅公司住所地寄出一份函件，称万源公司制作的五象新区规划沙盘在其制作场地存放达15个月，其已于2013年12月5日发函要求尊雅公司协商解决办法，但尊雅公司至今未采取积极措施，万源公司要求尊雅公司在三日内对沙盘如何处理及时回复。尊雅公司职员于2014年3月10日签收了函件。
2014年6月25日，万源公司以与尊雅公司协商未果为由诉至本院，并提出前述诉讼请求。万源公司认可已收到第一期模型制作款101535元及模型整改增加费用50000元，并提交一份其于2011年11月17日与案外人广西鹏达制衣有限公司签订的《房屋租赁合同》，合同约定万源公司租用房屋用于存放建筑模型，租赁面积1000.2平方米，2013年4月1日至2017年3月31日租金为每平方米每月10元。尊雅公司则答辩如前，并于2014年7月18日向万源公司发出《解除合同通知书》，以万源公司制作沙盘模型的时间超过40天的约定工期及修改调整所需的合理工期构成违约，导致业主方已另行选定第三方公司制作沙盘，致使尊雅公司的合同目的不能实现，故通知解除合同。万源公司确认已收到该函。
本案的争议焦点为：1、原、被告双方在履行合同过程中是否存在违约行为；2、原告万源公司的各项诉请是否应得到支持。
本院认为，原告万源公司与被告尊雅公司签订的《模型设计合同书》、《模型设计补充合同书》，双方当事人意思表示真实一致，内容未悖法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方当事人均应依约履行。合同虽对业主方五象新区指挥部的权利义务作了约定，但因业主方未在合同中签名或盖章，业主方不是前述合同的一方当事人，尊雅公司按约定负有协助、配合业主方进行审验模型等义务。
一、关于双方在履行合同过程中是否存在违约行为的问题。依据《模型设计合同书》，万源公司制作模型的工期是40天。其后，因业主方提出对模型进行整改，双方为此另行签订《模型设计补充合同书》，对整改模型及增加费用等内容作了补充约定，并约定万源公司依据确认后的图纸对沙盘进行整改，直至业主方五象新区指挥部对沙盘成功验收，签字确认为止。万源公司主张其已于2013年2月中旬完成模型整改，并电话通知尊雅公司法定代表人前来验收。尊雅公司对此予以否认。对此，本院认为，万源公司前述主张虽无直接证据予以证实，但万源公司于2013年12月5日、2014年3月9日分别通过顺丰速运向尊雅公司的住所地发函，函中提及万源公司多次通告尊雅公司提货，并要求尊雅公司尽快解决存放在其制作车间的模型。尊雅公司的工作人员签收了函件。万源公司提供的上述证据足以形成证据链，证明万源公司业已完成模型制作工作，尊雅公司收到通知后未予答复，应视为其已认可万源公司在函中陈述的情况，尊雅公司未按约定配合业主方对模型组织验收，致使模型长期存放在万源公司的制作场地，已构成违约。在本案诉讼过程中，尊雅公司于2014年7月18日致函万源公司，以万源公司逾期制作模型为由通知解除合同。虽《模型设计合同书》约定在逾期交货超过10天的情况下尊雅公司享有合同解除权，但《模型设计补充合同书》并未约定模型整改具体期限，结合合同履行情况，万源公司已多次通知尊雅公司验收模型，即使尊雅公司认为万源公司逾期交货，但其从未向万源公司催告履行合同，也未在合理期限内通知解除合同，尊雅公司在万源公司已通过诉讼方式追索剩余价款的情况下，才函告万源公司解除合同，有违诚实信用原则，尊雅公司发出的《解除合同通知书》不具有解除合同的效力。
二、关于万源公司的各项诉请是否应得到支持的问题。1、关于第二期模型制作款。合同约定第二期款项的支付时间为全部完成模型制作后，业主方在制作现场验收合格后5个工作日内支付。万源公司已完成模型制作，模型现虽未通过验收，但尊雅公司经催告长期未履行协调、配合业主验收的义务，应视为付款条件已成就，根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。”之规定，尊雅公司应承担继续履行的违约责任，向万源公司支付第二期模型制作款101535元。2、关于万源公司要求尊雅公司运走模型并支付场地占用费的诉请。合同约定模型底盘尺寸为67.5㎡，由于尊雅公司未履行协调业主验收的义务，致使模型制作完成后长期存放在万源公司的制作场地，客观上影响了万源公司的生产经营，现万源公司要求尊雅公司将模型运走并支付场地占用费的诉请，本院予以支持，参照万源公司向案外人租用制作场地每平方米每月10元的租金标准以及模型占地面积与制作场地面积的比例，模型场地占用费应按每月675元的标准，自2013年3月23日起计至模型从万源公司车间搬走之日止。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告南宁市尊雅文化传播有限公司应向原告南宁万源建筑模型有限责任公司支付第二期模型制作款101535元；
二、被告南宁市尊雅文化传播有限公司应向原告南宁万源建筑模型有限责任公司支付模型场地占用费（计算方法：自2013年3月23日起至模型搬离之日止，按每月675元计付）；
三、被告南宁市尊雅文化传播有限公司应于本判决生效之日止十日内将模型搬离原告南宁万源建筑模型有限责任公司；
四、驳回原告南宁万源建筑模型有限责任公司的其他诉讼请求。
本案受理费1270元，由被告南宁市尊雅文化传播有限公司负担。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或南宁市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行古城支行南宁市竹溪分理处，账号：01×××28），逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
审判员 黄彩云
二〇一四年九月一日
书记员 李艳艳
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。