济南市历下区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）历商初字第2166号
原告钱益民，男，1956年9月23日出生，汉族，住江苏省通州市。
委托代理人赵荣信，山东舜翔律师事务所律师。
被告山东金智成建设有限公司，住所地济南市。
法定代表人李宜森，经理。
委托代理人王善岭，山东文瀚律师事务所律师。
原告钱益民诉被告山东金智成建设有限公司（以下简称金智成公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员谭树杰独任审理，并公开开庭进行了审理。原告钱益民及其委托代理人赵荣信，被告金智成公司的法定代表人李宜森及其委托代理人王善岭均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告钱益民诉称，原、被告分别于2011年9月1日订立了天宇度假村水上乐园中央空调安装工程公司内部承包合同，2011年10月22日订立了郯城郯子湖大酒店中央空调安装工程内部承包合同、2011年12月22日订立了泗水舜和家园商场中央空调安装工程内部承包合同以及邱集煤矿空调安装。合同订立后，原告按合同约定投入大量人力物力积极施工，并按时按质量完成工程。现已交付使用，后一切正常。但被告无故不按合同约定及时付清工程款。其中，天宇度假村水上乐园项目尚欠工程款1429297.08元，郯子湖大酒店项目尚欠工程款811150元，泗水舜和家园商场项目尚欠工程款150000元，邱集煤矿项目尚欠工程款80000元，共计2470447.08元，经原告多次催要未果，为维护合法权益，现原告诉至法院，请求：1、判令被告立即付清安装空调工程款2470447.08元；2、诉讼费由被告承担。
原告钱益民为证明其主张成立，向本院提交证据如下：
证据1、双方2011年9月1日订立了天宇度假村水上乐园中央空调安装工程公司内部承包合同，证明天宇度假村水上乐园中央空调安装工程总价款：2135000.00元；
证据2、双方2011年10月22日订立了郯城郯子湖大酒店中央空调安装工程公司内部承包合同，证明郯城郯子湖大酒店中央空调安装工程合同总价款：228000.00元；
证据3、2011年12月22日泗水舜和家园商场中央空调安装工程公司内部承包合同，证明泗水舜和家园商场中央空调安装工程合同总价款：800000.00元；
证据4、天宇度假村机房配电工程结算审核报告，证明天宇度假村机房配电工程结算审核报告审核增加工程量780863.00元；
证据5、天宇度假村水上乐园中央空调安装工程变更签证结算审核报告，证明天宇度假村水上乐园中央空调安装工程变更签证结算审核报告，审核增加工程量1080757.86元；
证据6、增加工程量的现场签证单37份，证明以上两份天宇度假村水上乐园中央空调安装工程工程结算审核报告的依据；
证据7、天宇度假村水上乐园中央空调安装工程工程材料供应商的证明四份，证明四份证明材料都在现场签证单之中，证明所有工程都是原告施工；
证据8、郯城郯子湖大酒店中央空调安装工程增加工程量的证明一份，证明增加工程量90000元；
证据9、泗水舜和家园商场中央空调安装工程增加工程量的证明一份，证明增加工程量80000元；
证据10、邱集煤矿欠款证明一份，证明欠款80000元；
证据11、活期账户明细2011年，证明甲方支付工程款的事实经过；
证据12、山东金智成空调工程有限公司泰安天宇项目专用章交接证明，证明甲方将泰安天宇度假村水上乐园中央空调安装所有工程交付给乙方全权负责施工；
证据13、申请法院调查的调查笔录，证明天宇项目由原告施工及工程量增加情况。
被告金智成公司辩称，第一，被告不欠原告诉状中的金额。第二，根据双方合同约定，被告已将合同内的款项支付给原告，尚欠金额是50余万元，但因原告的施工质量存在重大问题，被告依法行使抗辩权，不予支付。第三，原告的施工质量问题，被告保留继续向原告追究相应的责任的权利，待损失确定后向原告主张。第四，原告超标查封被告公司账户250余万元，造成被告经营困难，由此造成损失被告将保留继续追究其超标查封导致的经济损失的权利。
被告金智成公司为证明其主张成立，向本院提交证据如下：
证据1、天宇项目被告向原告的付款明细表，证明被告就该项目向原告已支付237万余元，比合同单价多支出23.5万元，原告应予以返还，或从其他项目中扣除；
证据2、天宇项目水电费和罚款明细表，来源该项目中甲方向施工单位出具，证明该项目中水电费和罚款共计17605.21元，根据合同约定应由原告承担，在应付款中予以扣除；
证据3、泗水项目被告向原告的付款明细表，证明被告向原告已支付73万余元；
证据4、证明，泗水项目的维修款项和扣款共计15644.58元，根据双方约定应由原告承担，在应付工程款中予以扣除，该项目合同造价80万元，目前尚欠原告50533.13元（维修费50%款3822.29元作为罚金扣除）；
证据5、函件，来源甲方郯子湖大酒店向被告出具，证明原告施工的该项目存在重大质量问题，根据双方合同约定，该质量问题应由原告承担修复赔偿；
证据6、郯子湖大酒店起诉山东金智成建设有限公司的民事起诉状，证明就原告施工的该项目，郯子湖大酒店在郯城县人民法院依法就工程质量进行起诉，要求承担赔偿责任；
证据7、郯城县人民法院依法委托鉴定机构就原告施工的郯子湖酒店项目工程质量进行鉴定的司法鉴定意见书，证明原告施工的郯子湖大酒店项目存在重大质量问题，鉴定时间2014年7月21日；
证据8、选择评估鉴定机构通知书，证明郯城县人民法院依法通知被告就郯子湖项目工程质量不合格情况、它的修护等费用进行评估鉴定，并通知被告于2014年11月12日上午9点到法院进行选择评估鉴定机构，目前正在对维修的费用进行评估，还未出具鉴定报告，因此就郯子湖项目原告主张的付款不应具备合同约定的条件，被告有权拒绝支付；
证据9、维修通知书，来源被告向原告就收到郯城县人民法院选择评估机构的通知向原告发出维修通知，证明根据双方合同约定原告就郯子湖项目的工程质量负有维修保证质量合格的约定，该通知书于2014年11月4日向原告进行邮寄送达，但原告拒绝签收，对工程质量及维修的费用拒绝按照合同约定承担相应义务。
经审理查明，原、被告于2011年9月签订泰安天宇度假村水上乐园中央空调安装工程公司内部承包合同，金智成公司将天宇度假村水上乐园中央空调安装工程承包给钱益民安装施工，合同总价款213.5万元。施工过程中，发包方山东泰安天宇旅游文化实业有限责任公司（以下简称天宇公司）增加工程量，其中机房配电工程经审核增加工程量价款780863元，金智成公司支付采购电缆材料款448647.54元。中央空调安装工程经审核增加工程量价款1080757.86元，两项共增加工程量价款计1861620.86元。对于增加的工程量部分，按照双方的约定应扣除12%的税金和管理费。对于增加的工程量部分，金智成公司应付给钱益民工程款（1861620.86-448647.54）×88%＝1243416.52元。该工程完工后，发包方天宇公司已将全部工程款（含质保金部分）与金智成公司结清。庭审期间，金智成公司主张先后共支付钱益民237万元，其中20万元是钱益民的借款，借条是载明的用途为泰安天宇儿童乐园空调安装项目使用，钱益民并提供了20万元“借款”用于支付工程预付款的收据予以佐证；2011年9月5日的10万元，金智成公司支票登记本和转帐支票存根均记载是钱益民使用，但没有提供钱益民的收据，钱益民对此亦不予认可；2011年9月9日钱益民出具的收据两张各10万元，共计20万元，其中收承兑汇票10万元，现金转账10万元，从李宜森账户上转给钱益民6万元，金智成公司重复计算6万元。金智成公司实际共支付钱益民201万元工程款。另外，该项目发包方扣除水电费和罚款共计17605.21元。
2011年10月22日，原、被告双方订立了郯城郯子湖大酒店空调安装工程承包合同，合同总价款228万元。施工完成后，因工程质量问题，发包方郯子湖大酒店现已将金智成公司诉至法院，案件正在审理过程中。
2011年12月22日订立了泗水舜和家园商场中央空调安装工程内部承包合同，合同总价款80万元。金智成公司已支付原告钱益民73万元。原告钱益民主张增加工程量价款8万元，但未提供证据，被告金智成公司对此亦不认可，被告金智成公司承认扣除维修费等尚欠原告钱益民50533.13元。
2011年12月，原、被告双方口头达成邱集煤矿空调安装工程协议，原告钱益民主张协商价30万元，另增加工程量3万元，已支付25万元，尚欠8万元未付；被告金智成公司对此不亦认可，主张双方协商价款25万元，并已支付完毕，双方均未提供证据予以证实。
本院认为，原、被告签订的天宇度假村水上乐园中央空调安装工程合同是双方真实意思表示，双方均应按协议履行约定的义务。原告钱益民已按约完成了全部施工任务，且发包方天宇公司已向金智成公司结清全部工程款，被告金智成公司应按约支付原告钱益民剩余的工程款。原告钱益民主张尚欠1428417.08元，计算有误，在扣除水电费和罚款共计17605.21元后，金智成公司应当支付钱益民1360811.31元。
对于原告钱益民主张的郯子湖大酒店工程款，因该工程尚存在质量纠纷，原告可在法院裁判生效后另行主张权利。
对于原告钱益民主张的邱集煤矿空调安装，因双方均未提供证据予以证实自己的主张，故对于原告钱益民的请求，证据不足，本院不予支持。原告钱益民可在取得相关证据后，另行主张权利。
对于泗水舜和家园商场工程款，原告钱益民虽然主张被告金智成公司尚欠工程款15万元，但对于增加的工程价款8万元未提供证据予以佐证，被告金智成公司自认在扣除相应维修款后尚欠原告钱益民50533.13元，本院予以采信，对于超出的部分，原告钱益民可以取得相关证据后，另行主张权利。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十之规定，判决如下：
一、被告山东金智成建设有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告钱益民泰安天宇度假村水上乐园中央空调安装工程尚欠工程款1360811.31元；
二、被告山东金智成建设有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告钱益民泗水舜和家园商场中央空调安装工程尚欠工程款50533.13元；
三、驳回原告钱益民的其他诉讼请求。
案件受理费人民币26560元，减半收取13280元，由原告钱益民承担5400元，被告山东金智成建设有限公司承担7880元。保全费5000元，由原告钱益民承担2000元，被告山东金智成建设有限公司承担3000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，并预交上诉案件受理费26560元，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审判员 谭树杰
二〇一四年十二月十日
书记员 李倩影