河北省涉县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）涉民初字第01171号
原告邯郸一三高研科技有限公司。住所地：涉县经济技术开发区平乐路清漳水泥厂北侧。
法定代表人秦刚亮，公司经理。
委托代理人石育峰，北京市华贸硅谷律师事务所邯郸分所律师。
被告营口锦冠重工有限公司。住所地：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街**号。
法定代表人刘国占，公司经理。
原告邯郸一三高研科技有限公司诉被告营口锦冠重工有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人到庭参加了诉讼。被告营口锦冠重工有限公司经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年11月26日，原被告签订了关于邯郸一三高研科技有限公司一号厂房的《钢结构工程承包合同》，约定由被告承建以上合同中的钢结构厂房，同时约定了合同总价款为11308800元，工期为60日，预付款为总价款的25%，违约金工程造价的5%，争议解决方式为向施工所在地法院起诉等条款。之后双方又签订了《补充协议》，对工期延误约定了每延误一天工程总价款日万分之三赔偿损失，同时约定了其他条款。合同签订后，原告依约定向被告支付了预付款282.72万元，但被告自2014年12月13日正式开工后，施工队进度明显缓慢，原告多次在调度会上督促被告加快施工进度并多次通知，同时原告还派两个施工队帮助其施工赶进度，但被告仍无动于衷且进度依然缓慢，更有甚者2015年2月7日在未经原告同意的情况下，被告施工班组全部放假，经原告多次催促仍未复工。以上行为足以证实被告无力再继续履行合同，造成原告合同目的无法实现且被告拒不承担相关责任，原告于2015年3月22日向被告下达解除合同通知书，自此双方签订合同解除，被告应承担因自己违约而引起的相应的法律责任。经核算，截止合同解除之日，被告共完成工程量1704284.05元，扣除罚款3000元及电费16000元、垫付外找施工队施工费32760元，实际工程款为1652524.05元，原告已经支付预付款282.72万元，被告未按节点完成施工，理应返还多收取的工程款1174675.95元。按开工日2014年12月13日起算，被告完工日期为2015年2月10日，至合同解除日，被告共计逾期40天，应按日赔偿原告损失135705元，依据合同条款第十条第一项，被告应承担违约金565440元。另外，被告施工期间共拖欠运输队运费13.38万元，由于被告撤场未进行结算，运输公司多次找到原告要求结算并多次上访，无奈原告先行为被告垫付运费13.38万元。以上损失，在与被告协商未果的情况下，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决被告返还工程款1174675.95元并承担原告垫付的运费13.38万元以及违约金565440元和损失135705元，合计2009620.95元；本案诉讼费全部由被告承担。
被告营口锦冠重工有限公司在答辩期内未提供答辩状，举证期限内未提供证据，庭审时缺席。
原告为支持其主张向本院提交了以下证据：
证据1、双方于2014年11月26日签订的钢结构工程承包合同，证明原告位于金牛大道北侧1号厂房钢结构工程由被告承建，工程面积28272平方米，工程总价款11308800，工期60天，违约责任为总价款的5%；
证据2、补充协议，证明被告延误工期，且约定每延期一天按工程总价3%赔偿原告损失；
证据3、转款回单两份，证明原告向被告支付工程款2827200元；
证据4、施工记录两份，证明开工日期是2014年12月13日，依据合同约定的60天施工期限，被告应于2015年2月12日前完工；
证据5、通知，证明被告一直延误工期，到2015年3月份还未完工；
证据6、解除合同通知书，证明2015年3月22日原告向被告送达该通知，被告单位员工杨远航签收，证明工期延误未完成25%的工程量；
证据7、磁县中天运输有限公司出具的两份情况说明、结算明细、领款收据及原告转款凭证回单，证明中天运输有限公司为被告建设1号厂房提供运输，产生运费13.38万元，由于被告中途撤场导致中天运输有限公司无法收取以上款项，多次向作为业主的原告主张以上运输款，原告已垫付13.38万元，其中转款实际为167400元，包括中天运输有限公司在2号厂房的部分费用；
证据8、电费收据和证明，证明原告为被告垫付1号厂房电费16000元，应由被告承担；
证据9、罚款通知单，证明被告工期严重滞后，对其罚款3000元；
证据10、工程联系单一份、被告出具的证明两份、原告工程结算单一份、转款回单一份、收据五份，证明由于被告建设1号厂房人力严重不足，请求原告找河南施工队、李云鹏施工队和涉县泰吉吊运厂帮助安装立柱及浇注水泥所产生的人工费及吊运费应有被告承担，但被告撤场后一直拖欠，由于以上施工单位多次找原告闹事，索要拖欠费用，因此原告为被告垫付32760元；
证据11、河北庆奥建筑安装工程有限公司承接被告未完成1号厂房工程，双方核定被告在1号厂房已完成工程量为1704284.05元；
证据12、原告与河北庆奥建筑安装工程有限公司于2015年4月4日签订的《钢结构工程承包合同》，约定合同价款9605000，并再次对被告已完成工程量为1704284.05元予以确认，证明被告只完成以上部分，而我方已经向其支付了2827200元，因此，应返还我方工程款1122915.95元；
证据13、原告与河北庆奥建筑安装工程有限公司于2015年4月1日核定的1号厂房已完和未完的工程量明细，证明目的与证据11、12相同。
证据14、被告中途撤场已完、未完现场照片，证明被告严重违约。
经审理查明，2014年11月26日，原告邯郸一三高研科技有限公司与被告营口锦冠重工有限公司签订了关于邯郸一三高研科技有限公司一号厂房的《钢结构工程承包合同》，合同约定：被告承建邯郸一三高研科技有限公司一号厂房的钢结构厂房制作和安装，同时约定了合同总价款为11308800元，工期为60日，预付款为总价款的25%，违约金工程造价的5%，争议解决方式为向施工所在地法院起诉等条款。之后双方又签订了《补充协议》，对工期延误约定了每延误一天为工程总价款日万分之三赔偿损失，同时约定了其他条款。原被告双方签订的合同及补充协议，被告方的委托代理人为杨远舰。2014年12月9日，原告向被告方转账200万元，2015年1月12日，原告向被告转账827200元，两笔款项用途均为钢结构工程款。2014年12月13日，被告开始进场施工。2014年12月19日，原被告双方的工作联系单中载明：被告方同意承担原告方派去协助其工作的工人费用和吊车费用。原告找河南施工队、李云鹏施工队和涉县泰吉吊运厂协助被告工作，总费用为32760元。原告通过银行转账支付给涉县泰吉吊运厂13800元吊车费，涉县泰吉吊运厂在向原告出具的收据上证明该费用应从被告的款项中扣除，河南工程队出具收据收到原告人工费7084元，李云鹏施工队出具收据收到原告测量费、人工费11876元。
2015年5月15日，磁县中天运输有限公司出具情况说明：兹证明我公司在营口锦冠重工有限公司承建的邯郸一三高研科技有限公司1号厂房的土地房用桩运输业务中，营口锦冠重工有限公司拖欠我公司运费13.38万元，因营口锦冠重工有限公司未完成该项目而中途撤场，运费一直未付，经我方联系，对方一直不予支付以上运费，无奈要求发包方邯郸一三高研科技有限公司代为支付营口锦冠重工有限公司拖欠我公司的运费13.38万元，该垫款由邯郸一三高研科技有限公司向营口锦冠重工有限公司追偿。2015年2月11日已由邯郸一三高研科技有限公司指定的曹维岗账户向我公司指定的户名为杨建云的账户共转账支付16.74万元，其中13.38万元是邯郸一三高研科技有限公司为代为支付营口锦冠重工有限公司拖欠我公司的运费，3.36万元是邯郸一三高研科技有限公司自建的2号厂房应支付的我公司的运费。2015年付款人户名为曹维岗通过中国工商银行向收款人户名为杨建云转账167400元。
2015年3月22日，原告因被告施工缓慢，春节过后停工一个多月，完成的工作量不到总量的25%，给原告造成巨大的经济损失且严重违反了合同的约定，向被告下达了解除合同通知，被告方委托代理人杨远舰在解除通知上签字。被告在法定期限内未提出异议。2015年4月1日，邯郸一三高研科技有限公司与河北庆奥建筑工程有限公司就被告已完成的工程量进行统计核算，被告完成工程量为1704284.05元。2015年4月4日，原告与河北庆奥建筑工程有限公司就邯郸一三高研科技有限公司一号厂房的剩余工程签订了钢结构工程承包合同，合同第一条第五项工程报价，本工程总价9605000元（玖佰陆拾万零伍仟元整）。（包工、包料、保工期，前期施工方营口锦冠重工有限公司已完成工程量双方经现场实际核算确定为1704284.05元，总价不包括该部分）。
上述事实由原被告签订的钢结构工程承包合同以及补充协议、转款回单、施工记录、解除合同通知书等相关证据所证实。
本院认为，原被告双方签订的《钢结构工程承包合同》不违反法律法规的相关规定，是合法有效的，原被告均应按合同的约定履行自己的义务。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方当事人可以解除合同，当事人解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。原告按合同的约定预付给被告合同总价款25%的工程款，即282.72万元，被告应按合同约定按时完成工程，但被告未按合同约定完成工程，致使原告不能实现合同的目的，原告于2015年3月22日向被告出具了解除合同通知，被告方委托代理人杨远舰在通知上签名，被告对解除合同通知未提出异议，故原被告签订的合同已经解除。经核算，被告完成的工程量总价款为1704284.05元，被告应返还原告工程款1122915.95元。被告在施工过程，原告找河南施工队、李云鹏施工队和涉县泰吉吊运厂协助被告工作，总费用为32760元，被告同意支付该费用，但该费用由原告垫付，故被告应返还原告垫付的费用。被告在施工过程中，拖欠磁县中天运输有限公司运输费13.38万元未付，该款项由原告垫付，磁县中天运输公司出具情况说明，证实收到原告垫付的运输费，故被告应返还原告垫付的运输费。原被告签订的合同中约定违约方按工程造价的5%承担违约，因被告未按约定履行合同，应依据合同约定的违约责任承担违约金，原被告签订的合同总价款为11308800元，违约金应为565440元。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求法院增加，原告要求被告赔偿逾期完工的损失135705元，但并未向本院提交违约金低于被告造成损失的证据，故要求被告赔偿损失的请求本院不予支持。原告要求被告支付电费16000元及罚款3000元，原告只提供了其单方出具的手续，其证据不足以证明其主张，故其主张本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告营口锦冠重工有限公司于本判决生效之日起十五日内返还原告邯郸一三高研科技有限公司工程款1155675.95元，垫付的运输费13.38万元，并支付违约金565440元；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22877元，由原告邯郸一三高研科技有限公司负担1383元，被告营口锦冠重工有限公司负担21494元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于邯郸市中级人民法院。
审判长 高建芳
审判员 李平芳
审判员 马丽平
二〇一五年十二月六日
书记员 李东彦
附相关法律规定：
《中和人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。