山东省青岛市李沧区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）李民初字第1218号
原告段海峰。
委托代理人王仕清，山东江河海律师事务所律师。
委托代理人刘健健，山东江河海律师事务所律师。
被告青岛金实房地产开发投资有限公司，住所地青岛市李沧区。
法定代表人常青，职务董事长。
委托代理人孟令燕，山东畅海律师事务所律师。
委托代理人郭娉婷，山东畅海律师事务所律师。
原告段海峰为与被告青岛金实房地产开发投资有限公司（以下简称“金实公司”）商品房预售合同纠纷一案，于2013年4月27日向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，于2013年6月6日、11月26日公开开庭进行了审理。原告段海峰的委托代理人王仕清，被告金实公司的委托代理人孟令燕、郭娉婷到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告段海峰诉称，原、被告于2009年12月3日签订《青岛市商品房预售合同》（以下简称“《预售合同》”），原告向被告购买坐落于青岛市李沧区金水路735号春和景明1号楼1单元804户的房屋。合同约定房屋交付的时间为2011年9月30日，但被告迟迟拖延，直至2012年3月17日才向原告交付。因双方签订的合同违约金条款显失公平且不足以弥补原告因此造成的损失，故诉诸法院，请求依法判令：1、被告支付原告因逾期交房造成的自2011年9月30日至2012年3月17日的房款利息损失10860元。2、诉讼费用由被告承担。庭审中，原告将第一项诉讼请求变更为：被告支付原告逾期交房违约金16568元（自合同约定的交房之日2011年9月30日起至竣工验收备案之日2012年12月18日止，按日万分之一计算）。
被告金实公司辩称，被告并不存在逾期交房的情形，请法庭依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2009年12月3日，原告段海峰与被告金实公司签订《青岛市商品房预售合同》，该合同同时含附件六份、补充条款一份，另有一份《春和景明项目赠送室内装修明细》（以下简称“《赠送装修明细》”）作为合同附件，《预售合同》的主要内容为：
1、原告向被告购买坐落于青岛市李沧区金水路735号春和景明1号楼1单元804户住宅1套。
2、原告购买该房屋的总价款暂定为372316.75元，原告应于2009年12月3日支付首付款82316.75元，于2010年2月3日前支付房款290000元。
3、除不可抗力外，被告定于2011年9月30日前将该房屋交付给原告，交付的房屋必须竣工验收合格。逾期被告按原告已支付的房价款日万分之一向原告支付违约金，违约金自2011年10月1日起算至实际交付之日止。逾期超过90日，若原告选择不退房，被告按照原告已支付的房价款日万分之一标准向原告支付违约金，合同继续履行。
4、房屋竣工验收合格后，被告应在交付之日前7日书面通知原告办理交付该房屋的手续，原告应在收到该通知之日起7日内，会同被告对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为原告验收房屋后签署的交付验收单或被告发出的交房通知满30日。
5、本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系，必须用书面形式，且采用挂号邮寄或直接送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第7日将被视为已送达另一方，如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。
补充条款第四条对交付时间进行了补充约定，约定了除双方协商同意或合同变更外，被告可延期交房的原因：1、遭遇不可抗力，且被告在发生之日起15日内告知原告的或者不可抗力的情况已经在社会公开知晓的。2、因政府职能部门、地方公建设施及配套工程等非被告原因造成工程延误。3、本合同签订后，遵守国家及地方政府颁布的可能导致被告延期交房的各种法律、法规、规定或通知而导致延期交房的。4、交房期限届满，原告未付清房款及其他应付款项，本合同继续履行的，交付日期相应顺延至原告付清相应款项后7日内，顺延期限不视为交付逾期。5、合同第十一条约定的交付日期为最后交付期限，该房在该日期之前达到合同约定的交付条件的，被告有权书面通知原告领房，原告应在被告寄发的《入住通知书》中规定的领房时间内前往办理领房手续，并从领房之日的次月起缴纳物业管理费。6、原告未在《入住通知书》中规定的领房时间内办理该房屋的验收交接手续，按合同第十五条约定，被告应当发出书面催告书一次，原告未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，视同已办理领房手续，其一切后果均由原告承担……10、被告在向原告交付房屋时，该房屋已达到政府规定的验收交付标准，原告在接受房屋时，对所交付商品房的质量（隐蔽工程除外）、空间尺寸、室内设施、室内装修设施、室外环境、公共设施质量等有异议的，原告应向被告提出书面意见，由被告予以认可后，被告有义务尽快修复。修复期间，不视为被告逾期交付房屋，被告修复完毕后原告应于被告发出通知后的7日内对房屋的修复进行验收，逾期不验收视同原告已验收完毕。
补充条款第九条对通知送达进行了补充约定，原、被告任何一方发出的通知，应以中方的书面文字为准，通知日期以通知发出日为准，收件地址以《预售合同》及补充协议所列的地址为准，若一方地址发生变更的须及时书面通知对方；一方向对方发出的通知，下列情形下视为已送达：1、该通知已交付对方的。2、该通知以邮递方式发出后7天的。3、以传真、电话或其它类似方法通知后对方以适当的形式确认的。
上述合同签订后，原告于2009年12月3日支付首付款82316.75元，于2010年7月16日支付房款290000元。上述事实，有原告提供的《预售合同》1份、收据2份以及双方陈述一致的笔录在案为凭。被告对上述证据的真实性没有异议，但称第二笔款项290000元于2010年7月16日支付，合同期限约定为2010年2月3日。原告称，收据出具时间并非实际付款时间，应以实际付款为准，且公积金贷款发放进度并非原告所能控制。
被告称，2011年11月28日，被告通知原告于2011年11月30日交接涉案房屋，但因工作人员笔误，交房通知书的交房时间误写为2011年11月20日。被告提供大宗邮件交寄清单1份、交房通知书1份证实其主张。被告称，根据商品房买卖合同纠纷有关司法解释的规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，被告已将房屋按期交付给原告，因原告拒绝接收房屋造成延期交房，由此产生的法律后果应由原告自行承担。原告称：1、被告的证据不能证明原告已经签收了交房通知书这份函件。2、被告所引用法条后面还有一句，即合同另有约定的除外，本案中，《预售合同》约定房屋竣工验收合格为房屋交付的必要条件。3、房屋没有验收合格被告就通知交房，被告的先期交付行为违反法律法规的强制性规定，即使被告发出了交房通知书，原告领取了钥匙，也不代表房屋的正式交付使用。
另查明，2012年3月17日，原告与青岛都霖物业发展有限公司（以下简称“都霖物业”））签署编号为DL／QER-21-05的房屋交接验收表。被告称，房屋交接验收表证明原告已于2012年3月17日收房，该时间与诉状中原告所述收房时间一致。被告对房屋交接验收表的真实性没有异议，但称原告虽然签署房屋交接验收表，但后来被告的代表刘厂林出具补充协议同意延期交房。另外，根据合同约定，被告在房屋交接时应该向原告提交房屋交付条件的证明文件及实测面积的相关材料，如果被告不提交，由此产生的逾期交房的违约责任由被告承担。被告至原告起诉之日仍未提交逾期交房的相关文件，因此实际交房时间应为2012年12月18日。
又查明，原告自2012年3月17日起缴纳涉案房屋的物业费，其中，原告于2012年3月17日缴纳2012年3月17日至2012年9月16日期间的物业费347元（物业收据号码为4667315），于2012年12月17日缴纳2012年12月17日至2013年3月16日期间的物业费173元。上述事实，有原告提供的物业收据2份在案为凭。被告对上述收据的真实性无法确认，不清楚具体缴费情况，认为物业缴费时间与交房时间没有关联性，但该份证据至少证明2012年3月17日之前被告已经交房。
原告称，被告的员工刘厂林于2012年3月24日向原告出具关于延期交房的协议一份，同意房屋全部整修完毕之后才开始交房，以实际修好时间作为房屋交付时间。原告提交《协议》1份证实其主张。该协议的内容为：“①因房屋漏水，所交物业费（收据号4667315）从房屋修好实际入住时开始计算。②交房验收表DL／QER-21-05作废，重新验收后另开具交房验收表为准。开发商已开具的交付流程单一并作废，以房屋（正）式修好交付时间为准。③电费、水费另重新计算（电31.48，水1）。”协议落款处注明“开发商：刘厂林”，落款时间为2012年3月24日。被告对该份《协议》的真实性无法确认，称刘厂林非被告公司员工，且被告从未给刘厂林任何授权，其无权否认房屋交接验收表，其所签署的协议不能代表被告。
2013年8月6日，本院依原告申请到春和景明一期物业办公室对都霖物业进行调查。都霖物业的物业部总监郭伟在接受调查时称：1、本案中原告提供的物业收据2份及编号为DL／QER-21-05的房屋交接验收表均系都霖物业工作人员出具，对真实性予以认可。2、对本案中原告提供的《协议》的真实性无法确认，但是，协议中的刘厂林系被告的售后维修负责人，业主的房屋如果出现质量问题，一般是由刘厂林负责认定责任单位，然后由单位负责维修。3、都霖物业与被告之间没有隶属关系，双方只是签订了前期物业服务合同。刘厂林与业主之间签订的协议，如果涉及房屋内部质量问题，与物业无关，但物业可以协助业主与刘厂林联系，因为都霖物业与具体施工单位没有业务关系。4、刘厂林的签名像是他本人的，但无法确认其真实性。上述事实，有本院制作的询问笔录1份在案为凭。原告称，上述询问笔录证明刘厂林是被告的员工。被告称：被询问方无法也无权确认刘厂林本人签字的真实性，而且没有资格证明刘厂林系被告工作人员，实际上刘厂林并非被告工作人员。被告从未授权任何人与业主达成任何协议，在任何协议上签字。如出现房屋维修问题，是由业主上报物业，然后物业再书面上报被告，被告联系保修单位，被告并未派专人负责维修。
原告称，上述《协议》出具后，被告于2012年3月24日对房屋开始整修，直到2012年12月18日仍然没有整修完毕，不具备交房条件。被告提供照片打印件9页证实其主张。被告对该组照片的真实性无法确认，称拍摄时间以及地点不确定，无法证明原告的主张，且该组照片与本案没有关联性，即使存在原告所说整修问题也是属于房屋保修范围，保修期间不应计算违约金，实际该房早已交付。
又查明，2011年8月16日，被告金实公司对下王埠旧村改造F区项目进行了竣工验收消防备案，同时明确了未被确定为抽查对象。2011年11月18日被告金实公司作为建设单位，会同设计、施工、监理单位对下王埠旧村改造F区1号楼进行了单位（子单位）工程综合验收，并出具了同意验收的竣工验收报告。2012年4月13日，青岛市城乡建设委员会为下王埠社区城中村改造项目F区商品房项目F1、F3、F5号楼核发了青建竣备字第2012-059号建设工程竣工验收备案证。上述事实，有被告提供的单位（子单位）工程综合验收记录表、建设工程竣工验收报告、竣工验收消防备案信息、建设工程竣工验收备案证以及开庭笔录在案为凭。原告对上述证据的真实性没有异议，但认为单位（子单位）工程综合验收记录表、建设工程竣工验收报告、竣工验收消防备案信息不能证明最终合同验收的时间，根据《城市房地产开发管理办法暂行规定》，房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向主管部门提出综合验收申请，综合验收不合格的不能交付使用，因此竣工验收合格的时间为备案日期2012年4月18日。被告称，竣工验收备案证上的竣工验收日期为2011年11月18日，证明2011年11月18日房屋竣工验收合格，同时，原告已实际接收房屋，因此被告向原告交房时房屋符合交付条件。竣工验收备案证的备案日期是有关部门办理备案手续的日期，不影响房屋的交付。
被告称，被告未能于2011年9月30日交付房屋系因客观原因所致，根据合同补充条款第四条的约定，被告可以据实延期交付，不构成逾期交房，即使存在逾期交房，也无需向原告支付违约金，因为自2009年至今房屋的增值已远远大于违约金，逾期交房，并未给原告造成任何损失。被告提出以下主张及证据：
1、根据《预售合同》第二条、第十条的约定，该房屋建筑结构、装修及设备标准以合同附件三为准，显然被告交付给原告的房屋系毛坯房。被告于2011年9月30日已经具备合同约定的交房条件，但此时只能交付毛坯房，根据《预售合同》签订后几日内双方达成的补充协议，被告赠送原告室内装修，被告考虑到如果在未装修前将房屋交付给原告，势必给原告带来不便，因此被告只能牺牲自己的利益来降低原告的损失。同时，青岛市建筑工程质量监督站验收的只能是毛坯房，精装房屋不予验收，因此工程竣工之后，被告并未立即交付给原告，只能在质监站验收后再进行装修，而等待质监站验收是延期交房的原因之一，因政府职能行为导致延期交房不属于违约，被告可以据实延期交房。此外，精装修系被告赠送给原告，原告无需支付对价。原告已经实际接收被告赠与的精装修，但精装修所需要的时间合同中并没有明确约定，依据《合同法》的规定，原告应给予被告履行义务以合理和必要的期间。春和景明整个小区1000多户房屋在3个月内装修完毕属于合理装修期间，被告的交房时间应该相应顺延。装修完毕后，被告立即通知原告交房，原告也实际接收房屋，并缴纳物业管理费。原告称，根据合同附件，被告交付的房屋明显系精装房，不是毛坯房，而且不管是毛坯房还是精装房，都应在竣工验收合格后交付。
2、被告称，被告在施工过程中遭遇恶劣天气停止施工34天，受日食影响停工1天，配合“为考生送安静”活动于2010年5月20日至6月20日、2011年5月20日至6月20日夜间停止施工，由于上述原因导致被告延期交房，符合补充条款第四条的规定。被告提交以下证据证明其主张：《青岛市崂山区气象局2009年－2011年气象资料统计》、《关于加强冬季建筑施工安全生产的通知》（青李生态办发（2010）131号）、《关于启动全市防汛Ⅱ级应急响应的紧急通知》、青岛市建筑工程管理局紧急通知、《青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局关于转发省建管局﹤关于做好夏季高温季节建筑施工安全生产工作的通知﹥的通知》（青建管质字（2011）78号）、《关于加强中高考期间环境噪声污染监督管理的通知》（青环发（2011）50号）、《关于加强中高考期间环境噪声污染监督管理的通知》（青环发（2012）35号）、《我市启动“为考生送安静”活动》等网络新闻打印件两份。原告称，被告提供的都是格式条款，可以逾期交房的事由都是不成立的，至于被告所提出的高考、噪音原因，高考时间每年都是确定的，应当是在被告考虑范围之内的，被告提交的气象资料统计也没有多少天，而且大雾是不影响施工的。
上述事实，有原、被告双方的陈述笔录在案为证。
本院据以确认上述事实的证据，已经本院审查并当庭质证，可予采信。
本院认为，原、被告就涉案房屋签订的《预售合同》系双方当事人的真实意思表示，符合法律的相关规定，双方当事人均应遵照执行。合同签订后，原告依约缴纳了全部购房款，被告亦应按照约定在合同期限内交付符合合同约定条件的房屋。围绕双方关于被告是否构成逾期交房的诉辩主张，本案的争议焦点确定为：一、房屋交付的条件何时成就；二、被告主张的因赠送室内装修及遭遇特殊、恶劣天气、高考等事由是否符合可延期交房的约定事由。三、房屋因质量问题导致的延期交付是否适用预售合同中约定的逾期交房违约条款。
一、关于房屋交付的条件何时成就。根据《预售合同》约定，房屋交付的条件为房屋竣工验收合格。本院认为，《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第六条第一款规定：“备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。”根据上述规定，工程竣工验收与竣工验收备案系处于不同验收阶段、由不同主体参与的行为，备案是在竣工验收合格后进行，至于备案与否不影响竣工验收合格的效力。本案中，被告于2011年11月18日组织设计、施工、监理单位对争议房屋所在1号楼进行了单位（子单位）工程综合验收，出具了竣工验收报告且报告书载明同意验收，因此应认定2011年11月18日房屋交付条件成就。原告主张以备案机关核发建设工程竣工验收备案证的日期为房屋竣工验收合格日期缺乏法律依据，本院不予采纳。
二、关于被告主张的因赠送室内装修及遭遇特殊、恶劣天气、高考等事由是否符合可延期交房的约定事由。本院认为：
1、《预售合同》第二十八条第一款约定：“本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。”根据上述约定，《赠送装修明细》作为合同附件系双方所签合同的组成部分。另据被告所述，《赠送装修明细》系《预售合同》签订后几日内双方达成的补充协议，则《赠送装修明细》关于装修的约定有优先适用于《预售合同》中相关条款及其他附件的效力，其所约定之条款亦当然成为交付房屋之必备要件。但是，《预售合同》及《赠送装修明细》均未约定装修时间，被告作为建设单位，对于此等合同条件变更对自身商业风险之影响，应具有相当的经验与应对。故本院对被告关于因赠送室内装修导致合理延期交房的主张不予采纳。
2、被告主张的施工期间遭遇暴雨、大雾、高温、大雪等恶劣天气以及日食、中高考期间夜间停止施工等原因，均属于施工过程中可预见的情况，不符合补充条款约定的可延期交房的情况，故本院对被告上述主张亦不予采纳。
三、关于房屋因质量问题导致的延期交付是否适用预售合同中约定的逾期交房违约条款问题。被告提交的《房屋交接验收表》及原告提交的《协议》等证据，足以证实2012年3月17日原告接收涉案房屋时，系因房屋质量问题而拒绝接收。根据原、被告双方所签预售合同补充条款第四条第10项之约定，修复期间不视为被告逾期交付房屋，因此，2012年3月17日之后因房屋修复而导致的延期交房不适用预售合同中约定的逾期交房违约条款。原告可就房屋质量问题导致延期交房给其造成的损失另行向被告主张权利。
综上，双方约定的最后交付期限为2011年9月30日，但房屋交付条件于2011年11月18日方才成就，而被告于2012年3月17日才向原告交付房屋。被告未在合同约定的期限内交付涉案房屋，违反了合同约定，应当依约自2011年10月1日至2012年3月17日止的逾期交房违约金6292.15元（372316.75元×0.01％×169天），原告的诉请于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条之规定，判决如下：
被告青岛金实房地产开发投资有限公司于本判决生效之日起10日内给付原告段海峰自2011年10月1日起至2012年3月17日止的逾期交房违约金6292.15元。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费72元（原告已预交），由被告负担。被告于本判决生效之日起10日内给付原告72元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向山东省青岛市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。
审 判 长 陈密亮
人民陪审员 栾梅青
人民陪审员 刘玉芳
二〇一三年十二月九日
书 记 员 王 莉