河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫01民终9144号
上诉人（原审被告、反诉原告）河南省新速度计算机科技有限公司。
法定代表人李明许，经理。
委托代理人刘林青，河南怀惠律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）晁飞飞，女，汉族，1984年8月16日出生。
上诉人河南省新速度计算机科技有限公司因与被上诉人晁飞飞合同纠纷一案，不服河南省郑州市金水区人民法院（2016）豫0105民初7403号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭开庭进行了审理。上诉人河南省新速度计算机科技有限公司的委托代理人刘青林、被上诉人晁飞飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河南省新速度计算机科技有限公司上诉请求：请求二审法院判令被上诉人支付剩余网站建设费3500元，并承担违约金2800元，赔偿经济损失8500元。事实和理由：上诉人已经按照合同约定进行了网站建设，不存在违约；被上诉人增加网站建设模块属于变更合同内容，履行时间应予以顺延。
晁飞飞辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当，请求二审驳回上诉，维持原判。
晁飞飞向一审法院起诉请求：1、被告返还原告网站建设费3500元；2、被告赔偿原告违约金3500元；3、被告赔偿原告经济损失75000元；4、本案的诉讼费用由被告承担。
河南省新速度计算机科技有限公司反诉请求：1、原告支付剩余款项3500元；2、原告承担违约责任2800元，并赔偿给原告造成的直接经济损失8500元；3、反诉费用由原告承担。
原审查明：原告与被告签订《网站建设合同》一份，主要约定，原告委托被告为原告筹建商城网站，设计制作网页的合作项目。网站建设方案：商城，域名1个，主机空间2000M，数据库空间2000M。网站建设费用7000元，费用合计7000元。本合同涉及总金额为7000元，合同签订后，原告支付合同金额的40％，即2800元作为定金，网站制作完成验收后付60％即4200元网站尾款；网站的开发周期为30工作日（即2015年9月7日至2015年10月10日），测试验收期为7工作日（即2015年10月11日至2015年10月17日），开发周期单位为自然工作日；在制作过程中，对原告陆续提出的修改要求，被告应尽力协助实现，并经原告认可。原告应在收到被告完工通知的一周内对整个方案进行验证，并通知被告进行修改，否则，视为全部设计验收合格。验收标准为：1、原告可以通过任何上网的计算机访问这个网站，2、网络程序正常运行；3、对于无理的要求和过激的言论伤害到人格，被告有权终止合作，4、网页修改完成后经原告审验合格后，原告付余款后由被告负责上传至原告的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问，5、网站制作完成，原告不得随意要求被告修改网站网页。网站建成后，可以自行管理虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等（自行管理出现的问题由原告自行负责）；被告对设计完成的作品享有著作权，原告将委托设计的所有费用结算完毕后，被告将作品著作权转让给原告。原告在未付清所有委托设计费用之前，被告设计的产品著作权归被告，原告对该作品不享有任何权利。由于被告原因未能完成合同所规定的内容，原告有权向被告提出索赔，具体额度由双方协商确定。
2015年9月10日，原告向被告支付2000元。2015年9月28日，原告向被告支付1500元。
原告提交的其与被告工作人员的聊天记录显示：2015年10月12日原告询问被告进展情况时，被告的答复是：“程序说这周三能好”。2015年10月22日原告询问被告网站可以没，被告的答复是：“快好了，我再催催，商城网站比较麻烦，要改的东西非常多”。2015年10月30日原告询问被告是否还有一些东西没弄好，被告的答复是：帮助中心的数据已经有了，就只剩下调用数据，最迟周末所有的功能全都结束。2015年11月9日原告询问被告单品页面什么时候能好，被告的答复是：页面还没切好，可能需要等一两天。2015年11月10日，原告给被告发信息称：“李总，我把目前网站的问题发给你们程序了，她说要一个星期，不过我等不了，合同上的时间到10月17日，马上就拖一个月了，最多到周五，还要包括单品页面以及订单等问题全部处理完，如果超出时间的话，我会按尾款4000，每拖一天扣5%来计算”，被告回复称要求原告再先结2000元，然后再处理，已经完成了一半多。后原告要求被告加快速度，被告要求原告先支付1000元，双方产生争议。2015年3月4日，原告诉至本院。
原审认为：原告与被告自愿签订的《网站建设合同》系双方的真实意思表示，内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。原、被告应按合同约定全面履行自己的义务。合同约定网站的开发周期为30工作日（即2015年9月7日至2015年10月10日）。而根据原告与被告工作人员的聊天记录可以看出，在合同的履行过程中，被告并未按时将合同约定的网站项目开发完成并交付给原告使用，至2015年11月中旬，被告仍未向被告交付满足原告需求的网页设计，原告据此有权被告返还已支付的网站建设费3500元，理由正当，本院予以支持。被告要求原告继续支付网站建设费3500元，本院不予支持；《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法”，根据该规定可以看出一方当事人向对方当事人主张违约金应当以双方之间对违约金有约定为前提。如果当事人之间没有约定，或者虽有约定但该约定因违反法律规定归于无效时，当事人不得主张违约金，但仍可以依据《中华人民共和国合同法》第107条的规定要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中双方在《网站建设合同》中并未对违约金作出约定且从双方的聊天记录中可以看出，被告在合同履行过程中为完成网站制作事项付出多方努力，这其中被告付出了一定的成本，同时也凝聚了被告的劳动。依据公平原则，综合考虑上述因素，对原告请求被告支付违约金3500元的诉讼请求，本院不予支持。关于原告请求被告赔偿经济损失75000元的诉讼请求，因原告未提交证据证明其损失的存在，本院不予支持。关于被告请求原告支付违约金2800元、赔偿损失8500元的诉讼请求，依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）河南省新速度计算机科技有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）晁飞飞网站建设费3500元；二、驳回原告（反诉被告）晁飞飞的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）河南省新速度计算机科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1850元，由原告负担1771元，由被告负担79元。反诉案件受理费85元，由被告负担。
本院经审理查明的事实与原审查明的事实一致。
本院认为：上诉人河南省新速度计算机科技有限公司没有按照合同约定的期限履行合同义务，构成违约，被上诉人晁飞飞要求上诉人返还已经支付的网站建设费于法有据，应予支持。本案是由于上诉人违约造成，因此，上诉人要求被上诉人支付剩余网站建设费及违约金等，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，原审认定事实清楚，处理适当，应予维持。上诉人上诉理由证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费85元，由上诉人河南省新速度计算机科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 安 军
审判员 邹 靖
审判员 石卫华
二〇一六年九月十二日
书记员 秦梦梦