湛江市麻章区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0811民初528号
原告：湛江市浦新水产有限公司。住所地：湛江市麻章经济开发试验区合流路北侧。
法定代表人：李新。
委托诉讼代理人：周剑平，广东鸿峰律师事务所律师。代理权限：一般代理。
被告：湛江市通宝制冷设备有限公司。住所地：湛江市赤坎区海滨六路**号第***幢。
法定代表人：徐茂。
委托诉讼代理人：黄光明，广东鸿来律师事务所律师。代理权限：一般代理。
委托诉讼代理人：徐辉，男，汉族，住广东省遂溪县。代理权限：特别授权。
原告湛江市浦新水产有限公司与被告湛江市通宝制冷设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月28日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人周剑平和被告的委托诉讼代理人黄光明、徐辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告签订的《产品购销安装合同》，被告向原告支付违约金74600元；2、被告向原告退回全部购货款共746000元，被告将《产品购销安装合同》中安装的全部机组和设备卸装后运走；3、基于原告产生的实际损失，被告向原告支付的违约金增加317976元（由于第一项诉讼请求的违约金不足以补偿被告的实际损失，所以包括第一项诉讼请求主张的违约金74600元在内，违约金与实际损失的总金额为317976元）；4、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年6月23日，原、被告签订了《产品购销安装合同》，合同约定由被告向原告提供制冷设备一套，价格为746000元，包括设备制造、运输、安装调试、现场培训和质保期保障等。设备安装调试完成后，被告保证全部冰桶加满水后，环境温度35度，进水温度常温，16小时内冰池盐水或氯化钙温度达到-18度。设备安装完成后，原告已按合同约定付款给被告，但冰池的温度却远远达不到合同约定的温度。原告要求被告妥善处理，务必达到合同约定的温度，被告回复说不是设备的质量问题，只要稍加调试和整改就可以达到合同约定的温度。但过了好几个月的时间，被告随便调试了几次，几乎没有效果。2016年6月27日，原、被告因此事进行协商，双方签订了《产品购销安装合同补充协议》。约定被告对冰池系统进行整改，整改后要求18小时内冰池盐水或氯化钙温度达到-17摄氏度，15小时便可起冰一次。30日内整改完毕，整改全部费用由被告承担。但整改完毕后，依然需要大约20小时冰池的氯化钙温度才能达到-11摄氏度，之后温度无法继续降低，冰桶内的水要30小时才能起冰一次。被告属于根本性违约，故原告请求解除合同并支付违约金74600元。在设备的使用过程中，原告的经营受到严重影响，损失严重，原告损耗人工费和电费，实际损失为317976元，应由被告赔偿。
被告答辩称，一、被告依约向原告提供和安装了合格产品，且产品各项质量技术指标均已达到设计要求，设备已经调试验收合格，原告在设备安装完毕开始使用了八个月后才向被告提出异议，直至起诉时实际使用已达一年，原告主张解除合同不符合法律规定。二、原告在起诉状中主张已经按合同约定向被告支付货款746000元不属实。合同约定的价格746000元，不包括部分管道及阀门、阀件、冷冻油、制冷剂、冷库保温、冷库门、冷库灯的费用，在合同履行过程中，实际产生了费用64086元，故被告应收账款为810086元。原告实际支付货款为715486元，尚欠被告货款98380元。三、被告在合同履行过程中不存在违约行为，无需支付任何违约金。被告按时依约为原告安装调试设备，一直配合原告正常使用产品，设备安装完毕后，原告已使用长达8个月之久，原告一直没有提出异议。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，在庭审中进行了质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告提交的证据证实被告给原告提供的涉案设备安装完毕后，经调试不符合合同约定，2016年6月27日，原、被告进行协商，签订了《产品购销安装合同补充协议》，相应降低冰池系统的制冷要求，约定由被告对设备进行整改，整改后要求18小时内冰池盐水或氯化钙温度达到-17摄氏度，15小时便可起冰一次。30日内整改完毕，整改全部费用由被告承担。原告提交的《产品购销安装合同》约定，合同生效后，一方如未遵守本合同之条款，另一方有权解除本合同，同时违约方须向对方支付本合同金额的10%的违约金。对于原告主张被告赔偿实际损失而提交的证据，不足以证实其实际损失。由于冰池的主机同时带了三间冰库，原告确认被告提供和安装的设备中三间冰库能正常使用，原告提交的电表度数应当包括了三间冰库的实际用电在内，不足证实原告主张的实际损失为317976元，故本院不予采信。在诉讼中，本院为妥善处理本案，给予被告重新调试设备的时间，但经被告整改，确实无法将设备调至符合补充合同的约定。双方确认涉案设备的总价为746000元，冰池的造价为76555元，原告已支付了货款671400元，尚欠货款74600元。
本院认为，被告为原告提供和安装的设备中制冷系统包括三间冰库和一个冰池，其中三间冰库安装后至今能正常使用，但冰池安装后经调试未能达到合同约定。双方为此进行协商后签订了补充合同，原告相应降低了冰池的制冷要求，但被告多次修整，包括在诉讼中本院再次给予被告修整时间，设备仍然达不到补充合同约定的要求，被告显然违约。但是，双方签订合同的总价款为746000元，双方确认冰池的造价为76555元，并且三间冰库至今均能正常使用，可见，冰池的造价显然占合同总价款的一小部分，冰池达不到双方约定的要求，并不能使整个合同的目的无法实现，在合同履行过程中，原告可以实现了合同的绝大部分目的，故冰池达不到双方约定的要求，不属根本性违约。因此，原告主张解除合同不符合法律规定，理由不成立，本院不予支持。原告基于解除合同主张被告返还货款746000元，没有事实和法律依据，本院予以驳回。但对于原告主张被告拆除全部机组和设备，并运走的问题。由于原告主张解除合同，本院不予支持，故合同应当继续履行，原告主张被告全部拆除机组和设备不合理，本院不予支持。但被告提供和安装的冰池不符合合同约定，甚至经被告多次修整均无法达到合同约定，冰池继续留在原告处不利于原告的正常经营，故被告应当将冰池部分予以拆除，运离原告的厂区。当然，被告拆除冰池后，应当保证三间冰库及设备等其他部件正常运行，同时原告可相应扣除冰池的相应价款。对于该部分价款，双方可协商解决或另案处理。
对于原告主张的经济损失317976元（包括违约金74600元）。原告提供的证据不足以证实其实际损失为317976元，但因被告提供和安装的冰池未能达到双方的约定，被告构成违约，给原告造成的损失是客观存在的，故被告应当依约向原告支付违约金。双方约定违约金按照合同总额的10%计算，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”和第一百一十四条“（第一款）当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。（第二款）约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”第一款的规定，被告应当支付违约金74600元给原告。对于原告主张的其他损失，缺乏事实依据，本院予以驳回。
综上所述，原告主张解除合同的理由不符合法律规定，本院不予支持，同时驳回其主张被告返还全部价款的诉请。被告应当合理拆除冰池安装的部件，运离原告的厂区，原告主张全部拆除机组和设备不合理，本院不予支持。被告因构成违约，应当依约承担违约责任，支付违约金74600元给原告，驳回原告的其他诉讼请求。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、限被告湛江市通宝制冷设备有限公司于本判决发生法律效力后十日内支付违约金74600元给原告湛江市浦新水产有限公司。
二、限被告湛江市通宝制冷设备有限公司于本判决发生法律效力后十日内将安装在原告湛江市浦新水产有限公司厂区内的冰池部件予以拆除，并搬出原告湛江市浦新水产有限公司的厂区。
三、驳回原告湛江市浦新水产有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费15047.18元,由原告负担11417.18元，被告负担3630元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湛江市中级人民法院。
审 判 长 谢法算
人民陪审员 林会益
人民陪审员 莫云飞
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 ＸＸ慧
附：相关法律和司法解释条文
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。