宁夏回族自治区银川市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁01民终1246号
上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏金熊食品有限公司。住所地宁夏回族自治区永宁县望远工业园区人和西侧、规划路南侧。
法定代表人熊均，系该公司经理。
委托诉讼代理人：苏志峰，宁夏辅德律师事务所律师。
委托诉讼代理人：陈琳，宁夏辅德律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁夏凯航钢结构工程有限公司。住所地宁夏回族自治永宁县望远镇工业园区人和路西侧综合楼。
法定代表人：吴喜楷，系该公司经理。
委托诉讼代理人：牟刚，宁夏颢振德律师事务所律师。
上诉人宁夏金熊食品有限公司因与被上诉人宁夏凯航钢结构工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区永宁县人民法院（2016）宁0121民初480号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年6月20日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷、调查和询问双方当事人，对证据和事实进行了核对，认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。
上诉人宁夏金熊食品有限公司上诉请求：1、撤销一审判决的第一项判决及第三项中对上诉人诉讼请求的判决；2、改判被上诉人向上诉人支付逾期竣工违约金共计416658元，驳回被上诉人的全部诉讼请求；3、本案一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。事实及理由：一、一审判决判的第一项判令上诉人在15日内向被上诉人支付剩余工程款541875元，直接违背双方签订的《钢结构工程承包合同》约定，即（1）合同签订后3日内上诉人向被上诉人支付工程预付款60万元；（2）工程完工后，被上诉人向上诉人提交工程竣工验收报告和全套工程资料，上诉人在此基础上组织验收。验收合格后，上诉人支付工程价款到97％，剩余3％作为质保金一年后支付。据此，上诉人在支付预付款60万元后，支付剩余工程款的前提条件是：（1）被上诉人已经向上诉人交付了涉案工程全套竣工资料；（2）涉案工程竣工验收合格。一审判决认定被上诉人未向上诉人交付涉案工程竣工资料，且法庭调查已表明涉案工程未经竣工验收合格，根据双方所签合同的约定，剩余工程款的支付条件根本不成就，被上诉人无权要求上诉人支付剩余工程款。即使退一步讲，抛开工程竣工验收合格这一付款条件不谈，仅从交付工程竣工资料这一付款条件而言，合同约定的是被上诉人先交付全套工程竣工资料，上诉人收到竣工资料后再支付剩余工程款。而一审判决判令上诉人在判决生效后15日内向被上诉人支付剩余工程款，与判令被上诉人交付工程竣工资料的时间没有先后顺序，此项判决明显不当。二、一审判决第三项中驳回上诉人逾期竣工违约金的诉讼请求，属事实认定不清，判决错误。上诉人认为，认定被上诉人是否应当承担逾期竣工违约金的关键在于被上诉人是否存在逾期竣工的违约事实。本案中，合同约定涉案工程应于2015年7月31日竣工，然而，2016年1月6日双方签署结算书时，涉案工程大门尚未施工，被上诉人对此项施工内容进行甩尾，因此，涉案工程直至2016年1月6日才姑且能被认定为完工。相反，被上诉人未能提供其按期竣工的任何证据。上诉人提交的证据能够证实被上诉人逾期竣工的事实，故应当判令被上诉人支付逾期竣工违约金。一审判决驳回上诉人逾期竣工违约金的诉讼请求的理由明显错误。上诉人就涉案工程办理产权证，但不能据此推论工程完工或竣工；双方工程结算书未提及逾期交工事宜，但不能据此证明工程不存在逾期竣工事实；工程彩钢板变更不属被上诉人可扣除工期的正当理由，且确定变更时工程进度已经处于逾期状态。综上，一审判决存在明显错误，损害了上诉人的合法权益。请求二审法院查明事实，依法判决。
被上诉人宁夏凯航钢结构工程有限公司辩称，上诉人一直强调未收到竣工报告，未验收合格，达不到付款条件，该观点不能成立。被上诉人在竣工后按照约定已经将全套资料交付上诉人，上诉人据此办理了结算及向房管部门办理了涉案房屋的房产证。而依据合同约定及法律规定，结算及申办房产证的必然前提是上诉人已经收到被上诉人提交的竣工验收报告。此外，上诉人不仅仅给被上诉人办理了结算，而且在结算后于2月14日向被上诉人支付了大部分工程款。关于逾期违约金，首先合同约定涉案工程交工时间为2015年7月31日，而在施工过程中，上诉人单方要求变更彩板，被上诉人反复采购材料，导致运输时间加长，从而工期顺延1个月，该部分有监理人员的签字。2015年8月31日，被上诉人将涉案工程交付上诉人，上诉人9月开始向房管部门提交申办房产证的相关材料，并于2015年10月8日颁发房产证。故被上诉人不存在逾期交工情形，不应承担逾期违约金，一审判决正确。
宁夏凯航钢结构工程有限公司向一审法院起诉请求：1、支付剩余工程款620490元；2、支付逾期付款利息31976元；3、诉讼费由被告承担。
一审法院认定事实：2015年5月26日，原告宁夏凯航钢结构工程有限公司（乙方）与被告宁夏金熊食品有限公司（甲方）签订了一份《钢结构工程承包合同》，约定被告将该公司1#、2#生产车间钢结构工程的加工、制作、安装工程发包给原告施工，工期自2015年5月23日至2015年7月31日，工程进度必须按甲方所制定计划完成（预付款到帐后开始计算工期），如遇到大风、大雨、连续停电8小时以上等不可抗力因素影响工期的，工期相应顺延，除此之外，工期不得顺延；工程总造价280万元（包干价，不含税），签订合同后3日内甲方支付乙方60万元工程预付款，全部钢结构工程完工后，乙方向甲方提交本工程竣工验收报告和全套工程资料，并提交工程结算报告，甲方组织有关单位在7日内进行竣工验收，乙方须全力配合，确定验收工作顺利完成，验收合格日为工程竣工日；验收合格后，甲方支付乙方工程总价款到97%（含之前所有付款），剩余3%的工程总价款作为质保金一年后支付（满一年后15日内据实付清），如甲方不按上述约定期限组织验收，半个月后视为工程竣工；施工过程中如图纸或甲方变更施工图，工程量按变更单计算。如甲方逾期支付工程款，甲方按银行利率向乙方赔付逾期付款利息，赔付总额不超过工程总造价的5‰；如乙方逾期竣工，乙方按日承担工程总价款1‰的逾期竣工违约金。合同签订当日，被告依约向原告支付工程预付款60万元，之后原告按合同约定组织施工。2015年8月4日，经双方确认，工程所用彩钢板由天津彩板变更为河北彩板；之后被告于2015年8月19日向原告支付工程款10万元，于2015年11月4日支付30万元，于2015年11月5日支付40万元。2016年1月6日，原、被告就涉案工程进行结算，双方确认工程实际总造价2620490元，已付140万元，尚欠1220490元。2016年2月14日，被告再次向原告支付工程款60万元。
另查明，被告宁夏金熊食品有限公司于2015年10月8日申请办理了涉案车间的房屋产权证。2016年1月29日，永宁县人力资源和社会保障局向被告下发了劳动保障监察责令改正决定书一份，要求被告在3日内将所拖欠的农民工工资全部支付完毕。涉案工程的竣工验收资料未在永宁县质检站报备。
一审法院认为，原告宁夏凯航钢结构工程有限公司与被告宁夏金熊食品有限公司签订的《钢结构工程承包合同》，主体和内容均真实合法，为有效合同，双方均应遵照履行。原告完成了施工项目后，被告已实际占有使用，双方并于2016年1月6日进行了工程结算，被告应按照结算书确定的工程价款及时向原告支付剩余工程款。原告要求被告支付剩余工程款620490元，被告辩称按照合同约定应扣除质保金78615元（工程总造价2620490元的3%），根据合同约定的质保金一年后支付，现尚未到期，故对被告扣除质保金78615元抗辩主张，法院予以支持，被告应向原告支付的工程款为541875元；原告要求被告支付逾期付款利息31976元，被告辩称剩余工程款支付的前提条件是交付工程竣工资料、工程经竣工验收合格，至今原告未向被告提交涉案工程的竣工资料，被告并反诉要求原告交付涉案工程竣工资料，根据法庭审理查明的事实，以及合同中关于工程完工原告需向被告提交竣工资料并工程验收合格后，被告予以付款的约定，被告虽已办理了涉案车间产权证，但不能以此推定原告已向被告交付了相关资料，原告也无其他证据予以证实其已经按照合同的约定履行了交付工程竣工资料的义务，故对原告要求被告支付逾期付款利息31976元的诉讼请求，法院不予支持，对被告反诉要求原告交付涉案工程竣工资料的反诉请求，法院予以支持。被告反诉要求原告支付逾期竣工违约金416658元，因双方在合同中约定的竣工时间为2015年7月31日，工程交工后被告即投入使用，2015年10月8日被告又申请办理了涉案工程的产权证并进行了抵押贷款，直至2016年1月6日在双方的工程结算书中也未提及逾期交工事宜，再考虑扣除变更彩板的合理时间（变更时间为2015年8月4日，要求彩钢板8月15日到位），故对被告反诉要求原告支付逾期竣工违约金416658.00元的反诉请求，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决：一、被告（反诉原告）宁夏金熊食品有限公司于本判决生效后十五日内向原告（反诉被告）宁夏凯航钢结构工程有限公司支付剩余工程款541875.00元（不含质保金78615.00元）；二、原告（反诉被告）宁夏凯航钢结构工程有限公司于本判决生效后十五日内向被告（反诉原告）宁夏金熊食品有限公司交付宁夏金熊食品有限公司1#、2#生产车间钢结构工程竣工资料；三、驳回原告（反诉被告）宁夏凯航钢结构工程有限公司及被告（反诉原告）宁夏金熊食品有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决书指定的期限履行给付金钱义务的，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5162元，反诉案件受理费3775元，由被告（反诉原告）宁夏金熊食品有限公司负担8837元，由原告（反诉被告）宁夏凯航钢结构工程有限公司负担100元。
本院二审期间，上诉人围绕上诉请求依法提交了《公证书》（2016宁银国信证字第6039号）一份，证明截止2015年11月27日，涉案工程车间大门、窗户及部分框架尚未安装。经质证，被上诉人认为该证据并非新证据；该证据涉及内容的真实性被上诉人不予认可，公证书当中提及的厂房照片于2015年11月20日和11月27日拍摄，无法证实照片反映的涉案工程是否为争议的涉案工程，该证据与永宁县房管局于2015年10月8日下发的房产证记载的房屋面积等相关情况不一致，因此该证据中的照片与本案的关联性也无法确定。
经审查，上诉人提交的公证书，系对上诉人公司法定代表人熊均所持有手机内“相册”中的“厂房照片”进行的证据保全（现场截屏、导出、打印）。该公证书中所载照片是2015年11月20日-2015年11月27日形成，但被上诉人不能提供其他证据予以佐证该时间段涉案工程现状如照片所示，且被上诉人对此不予认可，加之上诉人就涉案房屋于2015年10月8日申办了房屋产权证，上诉人提交的该份证据不能达到其证明目的，本院不予采信。
二审查明的事实与一审审理查明的事实一致，本院予以确认。
本院认为，就涉案工程上诉人与被上诉人进行了工程结算，且在本案审理过程中双方对已付工程款及未付工程款的金额意见一致，本院予以确认。上诉人认为，按照合同约定，其向被上诉人支付下剩工程款的条件尚未成就。经查，上诉人于2015年10月8日就涉案房屋申办了房屋产权证，双方于2016年1月6日就涉案工程款进行结算，故上诉人关于因工程未竣工验收合格不予支付下剩工程款的理由不能成立。上诉人主张被上诉人未向其交付涉案工程的竣工资料，对此，一审法院经审理后认为被上诉人应向上诉人交付工程竣工资料的同时由上诉人向被上诉人支付下剩工程款，且以判决的形式予以明确。一审法院上述认定及处理并无不妥之处。关于上诉人主张的逾期竣工违约金，根据双方当事人在诉讼中提交的证据，就涉案工程双方曾协商一致变更了部分工程的内容，且上诉人就逾期竣工的损失在结算时未向被上诉人主张。上诉人在二审提交的证据亦不能证明被上诉人有逾期竣工的事实，故上诉人的该项上诉主张亦不能成立。
综上，一审判决事实清楚，适用法律正确。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费13385元，由上诉人宁夏金熊食品有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 邢雪梅
审 判 员 张旭霞
代理审判员 张建国
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 张 楠
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定;
……
第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。