福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）浦民初字第2753号
原告漳浦金浦医院，住所地漳浦县。
法定代表人朱建统，总经理。
委托代理人周双古，福建大易律师事务所律师。
被告庄锦文，男，1978年3月10日出生，汉族，住厦门市湖里区。
原告漳浦金浦医院诉被告庄锦文装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告漳浦金浦医院的委托代理人周双古到庭参加诉讼，被告庄锦文经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法可以缺席审理。本案现已审理终结。
原告漳浦金浦医院诉称，原告漳浦金浦医院与被告庄锦文分别于2013年3月24日签订《装修安装承包合同》、2013年5月16日签订《装修补充合同》、2013年7月18日签订《施工补充协议》，由被告庄锦文承包施工原告营业场所金浦医院二次装修中的水电、吊顶、室内涂料项目，双方约定的施工日期从2013年7月10日起计算，工期为期2个月，即至2013年9月10日止即应全部完成竣工验收。施工过程中，被告庄锦文因施工力量组织不力，施工进度缓慢。经原告漳浦金浦医院多次催促，被告庄锦文才勉强于2014年1月完成约80%的工程量（具体双方应届时另行结算）。因当时春节来临，被告庄锦文于2014年1月20日左右将施工人员全部撤场停工。但春节结束后，被告庄锦文却失信迟迟未能组织工人恢复施工，其后虽经原告漳浦金浦医院多次催促，但遗憾的是，至今被告庄锦文均未再组织工人重新进场施工，同时亦未能向原告漳浦金浦医院作合理解释和说明。依据双方上述合同及补充协议约定，如被告庄锦文无法及时按期完成，甲方（即原告漳浦金浦医院）将每天予以罚款人民币20000元（以下未特别注明的均为人民币）。被告庄锦文拖延至今未能完成施工的行为已属严重违约，致使原告漳浦金浦医院长期延迟开业，造成租金损失及无法创收预期利润，严重损害了原告漳浦金浦医院的合法权益。为此，原告漳浦金浦医院于2014年4月28日委托律师向被告庄锦文发出《律师函》，要求被告庄锦文于收函后五天内重新组织施工人员重返金浦医院项目现场，以恢复施工，并在保质保量的前提下力求尽快完成剩余工程量。但之后，被告庄锦文依旧置之不理，原告漳浦金浦医院无奈于2014年5月9日再次委托律师向被告庄锦文发函，要求被告承担相应违约责任。在两次发函被告庄锦文均不予回应的情况下，原告漳浦金浦医院再次于2014年8月9日通过《海峡都市报》向被告庄锦文发出最后通知，要求被告自公告之日起三日内恢复施工，否则届满之次日单方解除双方《装修安装承包合同》，但被告庄锦文至今仍置之不理。因被告庄锦文擅自撤场不履行合同，致未能在约定期限内完工，按照双方于2013年7月18日签订《施工补充协议》，约定的施工日期从2013年7月10日起计算，工期为期2个月，即从2013年9月11日起即构成逾期，至2014年9月10日，共9个月的工期罚款540万元。同时因被告庄锦文未及时完工，致使原告漳浦金浦医院营业场所空置无法开业，空置期间支出的租金损失为原告的实际损失，数额为1076247元，参照原告漳浦金浦医院造成的实际损失，原告漳浦金浦医院酌情降低违约金，故请求判令解除双方签订的《装修安装承包合同》、《装修补充合同》、《施工补充协议》；被告庄锦文向原告漳浦金浦医院赔偿因被告庄锦文违约造成的损失1076247元；本案的诉讼费由被告庄锦文承担。在审理过程中，原告漳浦金浦医院以被告庄锦文无施工资质，双方所签订的装饰装修合同无效为由，于2014年12月11日向本院提出变更诉讼请求申请，请求变更诉讼请求为判令被告庄锦文向原告漳浦金浦医院赔偿因被告庄锦文逾期未完工给原告漳浦金浦医院造成的损失1076247元；本案的诉讼费由被告庄锦文承担。
被告庄锦文没有提出答辩意见。
经审理查明，2013年3月24日、5月16日，原告漳浦金浦医院与被告庄锦文分别签订了《装修安装承包合同》和《装修补充合同》各一份，约定由被告庄锦文承包址在漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园原告漳浦金浦医院营业场所的二次装修工程，工程具体包括水电安装、涂料、吊顶、柜台、玻璃等，工期为期三个月，从2013年3月25日至2013年6月24日，若属被告庄锦文的原因造成工期延误，每天罚款20000元，付款方式为单包工项目完成后一次性付清、包工料的项目完成后按95%付清、保修金在满二年后一次性付清等。2013年7月8日，原告漳浦金浦医院又与被告庄锦文签订了《施工补充协议》一份，约定由被告庄锦文负责施工轻质隔墙、吊顶、室内涂料、水电施工，施工日期从2013年7月10日起计算，工期为期2个月，若被告庄锦文无法及时按期完成，原告漳浦金浦医院将每天予以罚款20000元等。上述合同还对原、被告双方的其他权利义务进行了约定。合同签订后，原告漳浦金浦医院已陆续支付给被告庄锦文部分工程款，被告庄锦文亦开始组织工人进场施工，截至2014年1月21日，被告庄锦文未能依约及时按期完成承建的工程。后经原告漳浦金浦医院多次催告被告庄锦文恢复施工，但被告庄锦文未予回复。
另查明，原告漳浦金浦医院营业场所系向案外人漳浦县盛和达纺织品厂租赁，租赁期自2012年11月26日起至2023年3月25日止，第一、二年（从2012年11月26日至2015年3月25日）每年租金143.5万元，以现金方式分二次支付，具体付款时间为2012年11月25日前及2013年11月25日前；从租赁第三年起至租赁期满每年租金比上一年度租金递增百分之十，租金每年支付一次，于当年的2月25日前支付下一年租金。
上述事实，有原告漳浦金浦医院在庭审中的陈述及其提供的《装修安装承包合同》、《装修补充合同》、《施工补充协议》、律师函、《房屋租赁合同》、照片、支出凭单、承诺函、收据及银行转账明细等证据予以证实。被告庄锦文经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃对上述证据异议的权利。经审查，上述证据来源及形式合法，内容客观真实且与本案具有关联性，可作为本案的定案依据。
本院认为，原告漳浦金浦医院与被告庄锦文签订的装饰装修施工合同，因被告庄锦文不具备装饰装修的施工资质而承接装修工程，违反了法律、行政法规的强制性规定，因此双方所签订的合同无效。合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还的或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案原告漳浦金浦医院以装饰装修合同无效为由，请求判令被告庄锦文赔偿因逾期未完工造成的损失1076247元，因合同无效、被撤销或者终止的，有过错的一方还要承担损害赔偿的责任，该损害赔偿的责任属于缔约过失责任，即当事人因信赖合同有效而遭受的损失，包括缔约费用、履行费用等，但本案原告漳浦金浦医院所主张的上述损失并非属于缔约过失责任的范畴，且对导致本案装饰装修合同无效，原告漳浦金浦医院和被告庄锦文均有过错，应当各自承担相应的责任，据此，原告漳浦金浦医院的上述诉讼请求缺乏法律依据，不予支持，应予驳回。被告庄锦文经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，依法可以缺席判决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条和《最高人民法院》第二条之规定，判决如下：
驳回原告漳浦金浦医院的诉讼请求。
本案受理费14486元，由原告漳浦金浦医院负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
当事人上诉时，应在递交上诉状的次日起七日内，按本判决确定的一审案件受理费的同等金额（对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额确定的金额），向漳州市中级人民法院预交上诉受理费。
审 判 长 黄锦洪
审 判 员 杨耀宗
人民陪审员 李艺华
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 刘旺兴
附相关法律条文及申请执行提示：
1、《中华人民共和国民事诉讼法》：
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付延迟履行金。
2、《最高人民法院》：
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。