成都市成华区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）成华民初字第3728号
原告敬波
委托代理人杨伟，四川蜀文律师事务所律师。
被告成都市睿华建设投资有限责任公司
法定代表人张怀超，董事长。
委托代理人方定明，四川联一律师事务所律师。
被告成都市土地储备中心
法定代表人施尚书，主任。
委托代理人喻雷，国浩律师（成都）事务所律师。
被告成都市成华区统一建设办公室
法定代表人晏永康，主任。
委托代理人薛梦，四川善嘉律师事务所律师。
原告敬波与被告成都市睿华建设投资有限责任公司（以下简称睿华公司）、成都市土地储备中心（以下简称土储中心）、成都市成华区统一建设办公室（以下简称统建办）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，本院于2015年7月9日受理后，依法适用简易程序，由审判员赵依拉克独任审判，公开开庭进行了审理。原告敬波及其委托代理人杨伟到庭参加了诉讼，土储中心的委托代理人喻雷，统建办的委托代理人薛梦均到庭参加了诉讼，被告睿华公司经本院合法传唤，未到庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告敬波诉称，2006年10月21日，原告的母亲廖仕嫦与被告睿华公司签订《成都市城市房屋拆迁补偿安置合同》，合同约定：被告拆除廖仕嫦位于成华区龙潭中巷子的房屋，由被告在成都市成华区龙潭寺安置建筑面积为39.04平方米的营业房屋；被告提供�安置房屋应当符合国家质量标准。原告的母亲廖仕嫦去世后，原告与廖仕嫦的丈夫敬天举于2012年2月8日签订《赠与合同》，约定敬天举是前述房屋的所有权人之一，敬天举自愿将该房屋中属于自己所有的房屋产权全部赠与给原告所有，并于2012年2月13日进行了公证；同日，原告与廖仕嫦之夫敬天举、另一女敬权办理了继承公证，廖仕嫦的丈夫敬天举、另一女敬权放弃对廖仕嫦遗留的前述房屋的继承权，廖仕嫦的上述遗产由原告一人继承。原告于2013年12月对该房屋办理了交接手续。由于被告未按合同规定的期限按时交付安置房给原告，造成原告一直无法营业，从业人员无法工作，被告以自己单方面公布的交房时间蛮横的作为房屋已交付，而停止补偿原告停产停业经济损失费。请求判令：1、被告支付因逾期交房而给原告造成的停产停业经济损失费从2013年8月1日计算至2014年1月，共计99000元；2、被告承担本案诉讼费。
被告睿华公司未进行答辩。
被告土储中心辩称，土储中心并非与原告签订拆迁安置合同的签字方也不是实际履行方，不应承担合同责任。
被告统建办辩称，《城镇房屋拆迁安置补偿合同》的合同相对方是睿华公司并非统建办，承担义务的应是睿华公司，该项目转移至土储中心，因此应由土储中心承继该项目全部事宜，而不是统建办；统建办已将交房公告刊登在《成都日报》《成都商报》；房屋完全符合国家安全质量标准，房屋本身不存在不能交付使用的情形。原告拒绝收房造成的扩大损失，不应由统建办承担，请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2006年10月21日，廖仕嫦作为被拆迁人（合同乙方）与睿华公司（合同甲方）签订《成都市城镇房屋拆迁补偿安置合同》，由睿华公�对被拆迁人位于成华区龙潭寺的营业房进行拆迁，被拆迁人选择两套营业用房进行安置，分别为。该合同第四条第1款约定，甲方提供的安置房屋应当符合国家质量安全标准，达到水、电、气三通；第五条第1款约定，过渡安置的，过渡期限为18个月。由乙方自行过渡的，过渡期间由甲方给乙方发放停产停业经济损失费：5（人）×1220元×18月=109800元。超过过渡期限的，逾期不足6个月的按月增加0.5倍临时安置补助费；逾期6个月以上的按月增加1倍临时安置补助费，逾期1年以上的按月增加1倍停产停业经济损失费；合同第八条第2款约定，甲方应当在本合同签订后于1年6个月前将上述安置房屋交由乙方使用。合同签订后，廖仕嫦向睿华公司腾退房屋，睿华公司向廖仕嫦支付了18个月的停产停业经济损失。廖仕嫦于2012年1月29日去世。2012年2月8日，廖仕嫦的丈夫敬天举与原告敬�签订《赠与合同》，约定敬天举将位于成都市成华区龙潭寺商业用房属于自己所有的房屋产权全部赠与原告所有，并于2012年2月13日进行了公证；同日，原告与廖仕嫦的丈夫敬天举、另一女敬权办理了继承公证，敬天举与敬权放弃对廖仕嫦遗留的前述房屋的继承权。原告于2013年12月对前述房屋办理了交接手续。
2007年8月，成都市国土局、市统建办、土储中心、睿华公司等相关部门和单位召开会议，对案涉龙潭场镇改造工作议定：由土储中心作为改造投资实施业主，土储中心与睿华公司进行结算，睿华公司退出龙潭场镇的改造工作，由成华区政府负责，2008年12月31日前完成拆迁安置工作，资金由土储中心提供。
同月29日，睿华公司、土储中心、成华区政府、统建办召开龙潭场镇拆迁改造项目移交会议，会议内容为：1、龙潭场镇拆迁改造由土储中心作为改造投资实施业主，睿华公司退出龙潭场镇的改造工作；2、土储中心决定委托成华区政府组织实施龙潭场镇的拆迁改造工作；3、成华区政府指定成华区统建办具体承担龙潭场镇拆迁改造任务；…5、土储中心和成华区政府一致同意，自本移交会议后有关项目的具体工作由统建办受托直接承接，相关项目工作单位、项目资料由睿华公司直接向统建办移交…。
2007年9月14日成都市发展和改革委员会作出《成都市发展和改革委员会关于调整成华区龙潭片区场镇改造及其拆迁安置房项目业主的通知》，同意将成华区龙潭寺场镇改造以及拆迁安置房建设项目业主由睿华公司变更为土储中心，项目代理业主为统建办，承担项目的具体实施工作。
2007年9月，睿华公司与统建办办理工作移交。合同约定的18个月过渡期限届满后，统建办以其名义向原告继续支付补�费用。支付标准按《成都市城市房屋拆迁管理暂行办法》（2001成都市人民政府令第88号）第四十六条第一款“拆迁营业、生产用房，不能解决过渡房屋的，其停产停业经济损失补助费，五城区以市统计部门公布的上年度城区职工平均工资收入为准，其他区（市）县以当地统计部门公布的上年度职工平均工资收入为准，由拆迁人按照被拆迁房屋的实际从业人员(不含临时人员)按月支付。补助费的支付从停产停业之日起，到安置房屋交付的次月止”、第四十七条第三款“非住宅房屋超过过渡期限1年以上的，增加1倍发放停产停业经济损失补助费”之规定予以补偿。
2013年7月23日，统建办以公告的方式通知包括讼争商铺在内的栋业主于2013年7月31日至2014年8月4日期间收房。原告现场验房后以商铺未达到约定交付条件为由拒绝收房。后统建办安排四川益立建筑装饰工程有限公司对给排水进行整改，该公司于2013年10月15日进场施工，给排水工程于2013年12月15日完工。
2014年1月7日，原告敬波等营业房业主，就营业房安装生活用水管道期间产生的经济损失补助费，书面要求统建办按照成都市房屋拆迁管理暂行办法予以支付，具体内容为“龙潭寺交房，营业房业主收房时发现营业房未安装生活用水管道，所以拒绝收房，统建办于2013年10月14日发布公告新安装生活用水管道，工程在2013年12月15日前已完工，营业房业主认为生活用水管道是营业房的必须生活设施，设计错误与业主无关。营业房业主要求统建办需按照成都市房屋拆迁管理暂行办法市政府（2001）第88号第46条之规定履行拆迁合同过渡费责任。”2014年3月6日，统建办向原告等业主书面回复，临时安置补助费和停产停业经济损失补助费发放至公告注明交房之日止。后，原告向本院起诉，遂酿成本案诉讼。在案件审理过程中，原告陈述其知晓睿华公司移交案涉拆迁改造工作的情况，2007年9月便由统建办实际履行合同义务。另查明，四川西南建筑工程咨询有限公司出具的《地块工程施工图设计文件审查报告》中未截明天然气专业方面的施工图审查意见表。案涉项目楼栋的竣工验收报告中设计单位验收的楼栋内容为结构、建筑、电气和给排水。
以上证据经庭审质证认证的以下证据予以核实：原被告及第三人主体资格资料、《成都市城镇房屋拆迁补偿安置合同》、《赠与合同》、公证书、施工公告、龙湖丽景二期营业房业主要求说明及回复、成府阅[2007]256号会议纪要、龙潭场镇拆迁改造工程项目移交会议备忘录、成发改投资函【2007】280号通知、关于龙潭场镇拆迁许可证延期有关问题的会议记录、照片、交房公告、《地块工程施工�设计文件审查报告》及当事人陈述等。
本院认为，廖仕嫦与睿华公司签订的《成都市城镇房屋拆迁补偿安置合同》，内容不违反法律法规的强制性规定，当属有效，具有合同约束力。廖仕嫦去世后，其丈夫敬天举、另一女敬权放弃对位于成都市成华区龙潭寺龙湖丽景B区3栋1-8号商业用房属于自己房屋产权的继承，由原告敬波一人继承，对该房屋的补偿安置应由原告承继。
本案的争议焦点：一是案涉城镇房屋拆迁补偿安置合同的责任承担主体的认定；二是双方签订的城镇房屋拆迁补偿安置合同中商铺交付标准的认定；三是被告按原告要求对生活用水管道整改后的商铺是否符合交付条件；四是交付时间的认定；五是原告拒收整改后的房屋致损失扩大由谁承担责任的认定；六是损失的认定。
关于案涉城镇房屋拆迁补偿安置合同的责任承担主�的认定。合同签订后，廖仕常与睿华公司作为合同当事人依约履行合同。2007年9月睿华公司经政府相关部门决定退出拆迁改造工作，由土储中心作为相应拆迁项目业主，睿华公司将包括案涉合同债权债务在内的拆迁改造工作事宜全部移交土储中心。统建办作为项目代理业主，接受土储中心委托，向廖仕常继续履行合同并支付合同补偿费用，其行为所产生的法律责任应当由委托人土储中心承担。据此，案涉合同责任承担主体为土储中心，相应合同义务应当由土储中心承担，睿华公司与统建办不为合同当事人，原告要求睿华公司、统建办承担合同责任，没有事实与法律依据，其相应的诉讼主张不应得到支持。
关于案涉城镇房屋拆迁补偿安置合同中商铺交付标准的认定。本院认为，案涉《成都市城镇房屋拆迁补偿安置合同》对住房安置与商铺安置的交付条件未�以明确区分，但因住房与商铺的用途不同，规划、设计与交付条件必然有区别。根据设计规划，商铺应通电和集中式供水，无通气设计。统建办接受土储中心委托具体履行案涉合同，在通知原告接房时，原告以交付的房屋未安装生活用水管道为由拒绝收房，并未有要求安装天然气的主张。原告对统建办交付的商铺不安装天然气明知且未提出异议。诉讼中，原告将天然气的安装也作为商铺交付条件之一，该主张与案涉房屋的房屋设计、合同的目的、商铺的使用功能不符，也与合同履行过程中原告的真实意思不符。合同实际履行时，双方履约的真实意思是对合同约定的关于住房和商铺的交房标准有所区分，结合房屋设计、合同的目的、商铺的使用功能，应当认定合同中对于商铺通气的约定并未设立，通气的约定不对当事人产生实质性约束力，故原告关于商铺应通气的�张，本院不予支持。因此，本院认为商铺的交付条件为通电、通水。
关于统建办按原告要求对生活用水管道整改后的商铺是否符合交付条件的认定。虽然原告安置的商铺符合设计规划，集中供水的给排水设计也满足营业房的使用条件，但该供水方式会给广大业主使用商铺带来不便，不能满足营业房业主的需求，且不符合合同约定的商铺通水的交房条件，因此，原告有权要求整改供水设施。统建办应原告诉求安装的生活用水管道于2013年12月15日前完工，完工之后的商铺即已达到原告要求的商铺交付条件。
关于交付时间的认定。统建办应原告请求安装的生活用水管道于2013年12月15日前完工，原告应当在2013年12月15日后的合理时间内接收商铺。根据本案的实际，本院酌情确认商铺的合理交付时间为2013年12月31日之前,即原告应当于2013年12月31日前接收商铺。
关于原告拒收房屋而扩大的损失应当由谁承担的责任认定。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。原告主张整改期间的停产停业经济损失费，属于合理诉求，依法予以支持。原告以统建办不支付整改期间的停产停业经济损失费为由拒收商铺，导致商铺不能及时投入使用而要求承担损失的主张，与法律规定不符，不予支持。故原告拒绝接受房屋而扩大的损失应当由原告自行承担。
关于损失的认定。统建办应原告诉求安装的生活用水管道于2013年12月15日前完工，完工之后的商铺即已达到原告要求的商铺交付条件，原告应当在2013年12月31日之前的合理时间内接收商铺。根据《成都市城市房屋拆迁管理暂行办法�第四十六条及第四十七条之规定，经济损失补助费的支付从停产停业之日起，到安置房屋交付的次月止。因统建办已支付原告的经济损失补助费至2013年7月，故应当自2013年8月起支付原告整改生活用水管道期间的停产停业经济损失补助费，该损失补助费支付至2014年1月止。本案原告所继承的房屋拆迁安置为原合同的一半，根据原告主张，本院支持2013年8月起至2014年1月止期间的经济损失补助费99900元（2.5人×3330元/人·月×2×6月）。至于2014年2月以后的损失，属于原告拒收房屋自行扩大的损失，由原告自行承担。由于统建办系受托履行合同、支付费用，相应的法律责任应当由委托方土储中心承担，故前述费用由土储中心支付。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第八十八条、第一百零七条、第一百一十九条第一款、第一百二十五条、《国有土地�房屋征收与补偿条例》第二十五条之规定，判决如下：
一、被告成都市土地储备中心自本判决生效之日起十日内支付原告敬波自2013年8月起至2014年1月期间的停产停业损失补助费99900元。
二、驳回原告敬波的其他诉讼请求。
如果被告成都市土地储备中心未按本判决指定的期间履行给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1149元，由被告成都市土地储备中心承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 赵依拉克
二〇一六年五月四日
书记员 曾 泽 宇