四川省夹江县人民法院民 事 判 决 书（2016）川1126民初1356号原告（反诉被告）：通用电梯股份有限公司，住所地：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区。法定代表人：徐志明，董事长。委托诉讼代理人（特别授权）：江发平，四川乐嘉律师事务所律师。被告（反诉原告）：四川省新万兴瓷业有限公司，住所地：四川省夹江县黄土镇万松村4社。法定代表人：刘纪明，董事长。委托诉讼代理人（特别授权）：杨波，四川乐嘉律师事务所律师。委托诉讼代理人（特别授权）：车仲仁，男，1959年6月8日出生，公司员工。本院于2016年12月16日立案受理了原告（反诉被告）通用电梯股份有限公司（以下简称通用电梯公司）诉被告（反诉原告）四川省新万兴瓷业有限公司（以下简称新万兴瓷业公司）买卖合同纠纷一案。本院依法适用简易程序并案公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）通用电梯公司的委托诉讼代理人江发平，被告（反诉原告）新万兴瓷业公司的委托诉讼代理人杨波、车仲仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）通用电梯公司诉称：一、判令被告支付违约金28089.14元；二、判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：新万兴瓷业公司开发的时代米罗1#-8#楼需要电梯，我公司于2014年7月8日与新万兴瓷业公司签订了《电梯设备买卖合同》，约定我公司为新万兴瓷业公司提供16台电梯，其中第一期8台，价款1902000元，并约定了被告迟延付款违约金计算办法，每迟延一天，违约金为迟延支付金额的万分之四，违约金总额不超过迟延支付设备总额的百分之五，合同签订后，我公司依照合同向被告提供了电梯，但被告迟延付款，依照合同应向原告支付违约金28089.14元。为维护我公司的合法权益，请法院依法判决。被告（反诉原告）新万兴瓷业公司辩称：1、我公司延迟付款是事实，但系对方没有按照合同约定履行维护和保养义务，且双方验收时间为2016年5月6日；2、因为通用电梯公司电梯质量不合格，造成电梯频繁发生故障，而通用电梯公司并不能及时排除故障，因此我公司暂停付款。被告（反诉原告）新万兴瓷业公司反诉称：一、请求依法判令反诉被告通用电梯公司承担未依照《电梯设备买卖合同》约定全部履行合同义务的违约责任，向反诉原告支付违约金9.51万元；二、反诉受理费由反诉被告承担。事实和理由：我公司与通用电梯公司于2014年7月8日签订了《电梯设备买卖合同》，合同约定由通用电梯公司向我公司提供电梯设备。合同签订后，我公司按约向通用电梯公司支付了定金和排产款。2014年11月20日，我公司与通用电梯公司的代表对电梯基坑、井道和机房主体进行了技术检查，共同确认了以上设施符合安装条件和通用电梯公司应在2015年2月16日前将八台电梯设备运至现场，确保2015年4月15日将电梯安装完备提供给我公司使用。但通用电梯公司迟至2015年4月5日才将设备运至现场，2015年8月才安装完毕，2015年11月26日和2015年12月21日才通过验收。在使用过程中事故和故障频发，通用电梯公司每次均迟迟不派员进行抢修和排险，导致电梯长时间停运，小区业主极为不满，给我公司造成负面影响。通用电梯公司提供的电梯设备的质量和安装在使用中出现各种质量问题和故障，其行为违反了双方签订合同的约定和合同目的，构成违约，应当承担违约责任。为维护我公司的合法权益，依法提起反诉并提出前述请求。原告（反诉被告）辩称：我公司不存在违约行为，请求驳回其反诉请求。本院经审理认定事实如下：2014年7月8日，新万兴瓷业公司和通用电梯公司签订了《电梯设备买卖合同》，新万兴瓷业公司从通用电梯公司分两期购买电梯设备16台，第一期8台，价款为190.2万元，并在《电梯设备买卖合同》第4页第4、付款方式及付款条件中约定“4.1买方要求根据建筑工程进度分为第一期（1、4、5、8号楼）和第二期（2、3、6、7号楼）安装电梯，按下述约定分期付款：4.2合同签订后7个工作日内买方向卖方支付第一期合同总价的6%作为定金。4.3第一期发货前7个工作日之前买方向卖方支付当期合同总价的44%作为排产款。4.4第一期货到现场10个工作日内买方向卖方支付当期合同总价款的30%作为交付安装款。4.5第一期安装完，经交检取得电梯监督检验报告，并经买卖双方验收合格，办理移交手续后10个工作日内买方向卖方支付完当期除质保金以外的所有尾款……。5交货期限：5.1本合同预约交货。第一期8台电梯（1-1、1-2、4-1、4-2、5-1、5-2、8-1、8-2）交货时间计划约在2015年1月至4月……。10、违约责任：10.1由于卖方违约不能按时将合同设备发运到安装地点时，卖方应预期告知买方，并征得买方同意，否则应向买方支付违约金。其支付办法是，每延迟一日，违约金为延迟交付当期合同设备总金额的万分之四，违约金总额最多不超过延迟到货设备总金额的5%”……。10.2由于买方违约不能在本合同规定的时间内支付合同设备价款时，买方应预先告知卖方，并征得卖方同意，否则买方应向卖方支付违约金。其支付办法是，每延迟一日，违约金为延迟支付金额的万分之四，违约金总额最多不超过延迟支付设备总额的5%”……。”。同日，新万兴瓷业公司作为甲方，通用电梯公司作为乙方还签订了《电梯安装工程合同》和《电梯免费保修合同》。合同签订后：1、新万兴瓷业公司于2015年1月16日支付通用电梯公司定金114120元，按合同约定的付款时间延迟6个月零2天付款；2、2015年1月29日，通用电梯公司发给新万兴瓷业公司8台电梯主机机房部件，新万兴瓷业公司于2015年1月22日支付货款418000元（迟延2天）、2015年1月23日支付货款440元（迟延履行3天），2015年3月26日通用电梯公司发给新万兴瓷业公司8台电梯的剩余部件，新万兴瓷业公司于2015年3月12日支付货款418000元（未迟延）、2015年5月4日支付货款440元（迟延履行48天）；3、通用电梯公司于2015年3月29日完成8台电梯供货，新万兴瓷业公司于2015年5月4日支付货款570160元（延迟履行24天）、2016年7月26日支付货款440元（通用电梯主张延迟履行107天）；4、新万兴瓷业公司与通用电梯公司分别于2015年12月21日签署《安装竣工移交单》、2016年5月6日签署《电梯验收确认单》，新万兴瓷业公司于2015年7月26日支付货款285300元（延迟履行67天）。通用电梯公司对上述第1项的违约金主张为5706元；对第2项2015年1月22日支付货款418000元，认为延迟付款2天，主张违约金为334.4元、2015年1月23日支付货款440元，认为延迟付款3天，主张违约金为0.52元，2015年5月4日支付货款440元，认为延迟付款1个月零28天，主张违约金为10.21元；对第3项中2016年7月26日支付货款440元，认为延迟付款3月零17天，主张违约金为18.83元；对第4项2015年7月26日支付货款285300元，认为延迟付款7个月零23天，主张违约金为14265元。庭审中，双方一致确认合同第4条中的“排产款”、“安装款”实际均为货款。另查明，通用电梯公司原名为通用电梯（中国）有限公司，2016年5月30日经苏州市工商行政管理局准许变更为现有名称。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”之规定，本案中，通用电梯公司和新万兴瓷业公司签订《电梯设备买卖合同》是双方真实意思表示，合同内容也没有违反法律强制性规定，属有效合同，对双方均具有法律约束力。新万兴瓷业公司未按合同约定的时间和阶段支付货款的行为构成违约，应当承担违约责任。根据本院认定的案件事实，新万兴公司延迟支付货款的违约金依法确认为：1、2015年1月16日支付通用电梯公司定金114120元，按合同约定的付款时间延迟6个月零2天，违约金依照约定为114120元×5%=5706元；2、2015年1月22日支付货款418000元，迟延2天，原告通用电梯公司主张违约金为334.4元，符合客观实际和双方约定，本院予以确认。2015年1月23日支付货款440元，迟延履行3天，原告通用电梯公司主张违约金为0.52元，符合客观实际和双方约定，本院予以确认；3、2015年5月4日支付货款440元，迟延履行48天，违约金依照约定为440元×0.4‰×48天=8.45元；4、2015年5月4日支付货款570160元，延迟履行24天，违约金依照约定为570160元×0.4‰×24天=5473.54元；5、2016年7月26日支付货款440元，延迟履行107天，违约金依照约定为440元×0.4‰×107天=18.83元；6、2015年7月26日支付货款285300元，延迟履行67天，违约金依照约定为285300元×0.4‰×67天=7646.04元，以上合计19187.78元。由于通用电梯公司于2015年3月29日完成第一期的8台电梯的供货，因此新万兴瓷业公司主张通用电梯公司未按期供货的事实，与本院查明的事实不符，要求通用电梯公司承担违约责任的反诉诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第二百三十二条、第二百三十三条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）四川省新万兴瓷业有限公司于本判决生效后十五日内支付原告（反诉被告）通用电梯股份有限公司违约金19187.78元；二、驳回原告（反诉被告）通用电梯股份有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）四川省新万兴瓷业有限公司的反诉诉讼请求如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费502元，减半收取计251元，由被告（反诉原告）四川省新万兴瓷业有限公司负担；反诉案件受理费1089元，减半收取计544元，由被告（反诉原告）四川省新万兴瓷业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。审判员  杨松斌二〇一七年六月七日书记员  石璜芮