辽宁省辽中县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）辽中民一初字第478号
原告沈阳利坦起重机销售有限公司，住所地沈阳市皇姑区。
法定代表人韩忠伟，系该公司经理。
委托代理人刘英超，男，汉族，系该公司员工，现住沈阳市和平区。
委托代理人韩国军，系辽宁事成律师事务所律师。
被告沈阳春旭新型建材有限公司，住所地沈阳经济技术开发区。
法定代表人徐春旭，系该公司经理。
原告沈阳利坦起重机销售有限公司诉被告沈阳春旭新型建材有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年8月19日立案受理后，依法由审判员周敏适用简易程序，于2015年10月27日、2015年11月2日公开开庭进行了审理。原告沈阳利坦起重机销售有限公司委托代理人刘英超、韩国军，被告沈阳春旭新型建材有限公司法定代表人徐春旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2013年2月22日，原告与被告签订工程合同时，是以沈阳维信建筑钢结构工程有限公司的名称签订的。于2014年我们原公司的名称变更为沈阳利坦起重机销售有限公司，实际上就是变个名称。原告与被告在签订合同中约定：由原告为被告承建坐落于辽中县茨榆坨镇太平村钢结构及彩板牛棚工程。工程总造价款每栋金额人民币壹佰零肆万捌仟陆佰元整。两栋合计合同金额为人民币贰佰零玖万柒仟贰佰元整。最终价格按照双方签定的报价单为准。合同工期为60天，付款方式为，1、合同签订后，二日内甲方(被告)支付已乙方(原告)预付款1,048,600元；2、第二车钢结构梁柱运达现场并开始安装，由甲方现场代表确认后三日内甲方支付乙方工程进程款629,160元；3、钢柱、钢梁、檩条、拉条安装完成，彩板运达现场，甲方现场代表确认的三日内甲方支付乙方419,440元。双方在合同第15条3款中约定了合同解除条件即，甲方不能按合同约定给付工程进度款，超过合同约定10天双方又不能达成延期付款协议，乙方有权停工，因停工造成的工程延期及其他损失，由甲方负责。甲方未按照约定给付乙方工程进度款超过20日，双方未达成延期付款协议，乙方有权解除合同，造成材料和误工损失，甲方应给予赔偿，解除合同后，双方一致同意，乙方实际完成的工程量按工程报价单结算，同时甲方按工程总造价的10%对乙方进行赔偿。合同签订后，原告按约定为被告施工，当原告完成部分工程时，被告因资金问题要求原告暂停施工并拒付约定应给付的工程款。我已完成的工程是牛棚一处，是北侧的牛棚。共计6336米，每米为221元，核款为1,400,256元。因为彩钢板在合同中约定系我购买，每米为26元，但施工中系被告购买的，应去掉工程款136,521.84元(6251延长米，×0.84米×26元)，已完成北侧牛棚工程款为1,263,734.2元。被告已付我工程款为1,325,060元。现要求被告第一，给付我第二个牛棚已完成的钢结构材料，核款为326，247元(不包括安装费和运费，只是生产的件钱，按装的材料标的截面是工字型的，主钢为39.8吨，次钢为8吨，详情见设计图纸)。第二，赔偿因停工造成的人工工资损失109，500元(第二个钢铁构件已经在我工厂全部加工完了，被告迟迟没有启动，第一被告没有通知我进厂，第二点最主要的是按合同约定应给我进度款，被告未给付，所以我没按装。停工造成的损失，工人工资，算法是2013年9月16日起，第二次应给付工程款开始计算的，至2015年9月16日止，暂定日期，每人每天8小时工作，一共三人，每人每天50元。计算方式，50元×365天×2年×3人=109，500元)。第三、赔偿钢铁构件已生产完毕，货物没拉走占场地费用146，000元(面积为200平，每天每平方米1元，每天费用为200元，时间2013年9月16日至2015年9月16日，计算方式，200元×365天×2年)。第四、违约金合同有约定，按合同约定应给付200,000元。
被告辩称，原告所述签订合同的情况属实。北侧完工牛棚是6336平方米，每平方米200元(优惠价)，核款1，267，200元。南侧的钢构余料款，指诉状第一项326，247元属实。但北侧牛棚彩板由我购买的，核款162，531元，应从原告施工北侧的工程款中扣出。我已付工程款1，325，060元。我还应付原告工程款105，856元。我认为原告应该先把构件运到我所要承建的工地处我再给他工程款，原告认为运之前就应该给他工程款。我认为系原告违约，所以不同意原告的第二项、第三项诉讼请求。
经审理查明，2013年2月22日，原告与被告签订工程合同时，是以沈阳维信建筑钢结构工程有限公司的名称签订的。于2014年6月4日，沈阳维信建筑钢结构工程有限公司变更为现在原告的名称。2013年2月22日原告与被告签订工程合同，原告为被告在辽中县茨榆坨镇太平村承建牛棚。当时双方约定，合同总造价款每栋为1,048,600元，共计为两栋。施工期限为60天。合同签订后，二日内甲方(被告)支付已乙方(原告)预付款1,048,600元，第二车钢结构梁柱运达现场并开始安装，由甲方现场代表确认后三日内甲方支付乙方工程进程款629,160元，钢柱、钢梁、檩条、拉条安装完成，彩板运达现场，甲方现场代表确认的三日内甲方支付乙方419,440元。……。报价单上写明每平方米221元，优惠报价单价每平方米200元，彩钢板每平方米为26元。原告在合同签订后，为被告施工北侧牛棚，共6336平方米，但在原告施工过程中，彩钢板系被告所购置，共购置彩钢板6251米，该彩钢板做成成料后核5250.84平方米(6251延长米乘以0.84)。原告为被告施工北侧牛棚核款为1，263.734.2元{(6336平方米×221元=1,400,256元)-(5250.84平方米×26元=136,521.84元)}。原告为被告施工第二个牛棚，钢结构的材料已制作完毕，核款为326，247元(不包括安装费和运费，只是生产的件款)，按装的材料标的截面是工字型的，主钢为39.8吨，次钢为8吨(详情见设计图纸)。被告已付原告工程款1,325,060元。
上述事实，有原告的陈述，原告、被告提供的施工合同一份、报价单等，已经庭上质证，本院予以确认。
本院认为，原告与被告所签订的承包合同系双方的真实意思表，且不违反有关法律、法规的规定，应视为合法有效。原告为被告承建牛棚一处，被告应给付原告工程款1，263.734.2元；原告为被告承建第二处牛棚按装的材料已制作完毕，核款为326，247元，总计核款为1,589,981.2元，被告已付原告工程款1,325,060元，被告尚欠原告工程款264,921.2元属实，证据充分，本院应予以认定。原告要求被告，赔偿因停工造成看护钢铁构件的人工工资109，500元；赔偿钢铁构件已生产完毕，货物没拉走占场地费用146，000元；因原告违约按合同有约定，应给付违约金20万元，证据不充分，本院不予支持。其理由为，原告与被告在合同中约定，合同签订后，二日内甲方(被告)支付乙方(原告)预付款1,048,600元，第二车钢结构梁柱运达现场并开始安装，由甲方现场代表确认后三日内甲方支付乙方工程进程款629,160元，钢柱、钢梁、檩条、拉条安装完成，彩板运达现场，甲方现场代表确认后三日内甲方支付乙方419,440元。依据此合同规定，被告应在合同签订后二日内给付原告总工程款的百分之五十，被告现已给付原告的工程款已达到了合同约定的工程款数额。余下工程款需原告将所制作的钢结构运达现场并开始安装后给付，因被告未违约，系原告未到被告所施工的工地进行安装，原告违约在先。被告辩称，其所购买的彩钢板材料款应按162,526元计算，因原告与被告在合同中已作出了约定，彩钢板每平方米为26元，故对被告的辩解本院不予采信。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、第二百七十九条之规定，判决如下：
一、被告沈阳春旭新型建材有限公司于判决生效后五日内给付原告沈阳利坦起重机销售有限公司已制作完成的钢结构材料款264,921.2元；
二、原告沈阳利坦起重机销售有限公司于判决生效后五日内给付被告沈阳春旭新型建材有限公司已制作完成的钢结构材料主钢为39.8吨，次钢为8吨(详情见设计图纸，此材料由被告自行提取)；
三、驳回原告沈阳利坦起重机销售有限公司之其他诉讼请求。
案件受理费10,079元，减半收取5,039.5元由被告沈阳春旭新型建材有限公司承担2,636.5元，其余2,403元由原告沈阳利坦起重机销售有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
审判员 周 敏
二〇一五年十一月十六日
书记员 王子琪
裁判案件的法律依据
《中华人民共和国合同法》第八条，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
第二百六十九条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包发人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。