山西省太谷县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）太商初字第238号
原告（反诉被告）北京东方诚国际钢结构工程有限公司。
地址：北京市顺义区李遂镇市场北路19号
法定代表人多跃刚，该公司董事长。
委托代理人许松，该公司职工。
委托代理人赵素玲，北京市东卫律师事务所律师。
被告（反诉原告）山西太谷恒达精密铸造有限公司。
地址：晋中市太谷县桃园堡村南。
法定代表人张子路，该公司董事长。
委托代理人白巨山，该公司职员。
委托代理人马剑，山西信念律师事务所律师。
原告（反诉被告）北京东方诚国际钢结构工程有限公司（以下简称北京东方诚公司）与被告（反诉原告）山西太谷恒达精密铸造有限公司（以下简称太谷恒达公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，原告（反诉被告）北京东方诚公司的委托代理人许松、赵素玲与被告（反诉原告）太谷恒达公司的委托代理人白巨山、马剑到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称，2012年9月24日原告与被告签订的《太谷恒达精密铸造有限公司新厂建设二期工程1#机加工车间屋墙面维护工程制作安装合同》，原合同价款为2580000元。在2014年1月11日双方办理结算并在《工程量结算表》签字，最终结算金额为2878751.84元。截止到2015年12月，被告仅支付工程款2600000元，仍欠巨额工程款278751.84元（包括工程款134814.25元和质保金143937.59元，质保金也已于2015年1月11日到期）。为维护原告的合法权益，特诉至法院，要求依法判令被告立即支付工程款134814.25元，工程款利息17767.17001元（134814.25×0.000191×690天=17767.17001元，自2014年1月11日起至2015年12月2日止，工程款利息付至付清之日）；立即支付质保金143937.59元，工程款利息8394.925899元（143937.59×0.000191×325天=8394.925899元，自2015年1月11日起至2015年12月2日止，工程款利息付至付清之日）；两项合计应付款为305453.9359元；并由被告承担本案的诉讼费用。
被告辩称，答辩人对2012年9月24日原、被告签订合同的事实没有异议，对原告所诉其余内容不予认可。
反诉原告诉称，2012年9月24日反诉原告与反诉被告签订了《太谷恒达精密铸造有限公司新厂建设二期工程1#机加工车间屋墙面维护工程制作安装合同》。合同对双方的权利义务进行了明确约定。合同签订后反诉原告依约履行了合同义务，而反诉被告未按照约定履行义务。反诉被告存在以下违反合同约定的行为：1、未依约按期完工。合同约定制作安装总工期为50天；同时约定工程工期自甲乙双方签字盖章后乙方收到预付款之日起开始生效。2012年9月28日反诉原告支付了预付款，应从当日起计算50日后工程完工。2014年1月11日仅是双方对工程量进行了结算，事实上至今都未完工，亦未进行工程验收。2、未依约履行交付合同资料义务。反诉被告未按合同约定向反诉原告交付墙板支撑改造施工图、工程进度计划、施工图纸、完整的验收资料。3、该工程未完工、未进行验收。依照合同约定反诉被告应在自检通过后向反诉人提交申请验收的书面通知，时至今日反诉被告都未提交。该工程未完工、未验收，保修期还未开始计算。反诉被告的违约行为给反诉原告造成了巨大的经济损失。故反诉原告请求判令反诉被告赔偿违约金及经济损失共计100000元，并由反诉被告承担本案诉讼费。
反诉被告辩称，反诉被告不认可反诉原告的反诉请求，反诉原告未按约定支付预付款，2012年9月24日合同签订，2013年10月26日才全部支付完毕。该项目已经验收合同，双方进行了结算，没有额外费用的发生，反诉原告的请求应予驳回。
经审理查明，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）于2012年9月24日签订了《太谷恒达精密铸造有限公司新厂建设二期工程1#机加工车间屋墙面维护工程制作安装合同》。甲方为被告（反诉原告）太谷恒达公司，乙方为原告（反诉被告）北京东方诚公司。合同第一条第4款约定工程工期为50天，第5款约定工程总价暂估为2580000元。合同第三条第2款约定合同签订七日内甲方向乙方支付合同总价的30%（共计约774000元），合同生效。第7款约定质量保证金5%（约129000元），具体金额以实际结算为准，本工程竣工验收或乙方施工完毕撤场一年时七日内甲方向乙方支付（无息）。合同第五条第1款约定本工程制作安装总工期为50天；甲方应在场地具备进场条件前一周通知乙方做好相关准备。第2款约定工程工期自本合同双方签字盖章后乙方收到预付款之日起开始生效，乙方应满足并达到甲方要求的工期及其各控制点和竣工时间。第3款约定乙方应遵从甲方的总体施工进度计划和工期要求，在工程开工后3天内应向甲方提交工程进度计划和施工图纸，经甲方批准后严格执行。合同第八条约定甲方任命畅克松为项目代表。合同第九条第2款约定工程完工，乙方自检通过后，甲方或监理应在接到乙方申请验收书面通知过后28天内组织验收。如逾期未组织验收，视为验收合格。第4款约定工程质量及工程内容符合要求的，双方及参加验收的单位代表在工程验收证明书上签字盖章。同时，乙方按国家有关规定，向甲方提供完整的验收资料。第5款约定验收之前半成品，成品保护由乙方负责。工程验收时乙方必须同时移交全套的验收资料。合同第十条第1款约定工程保修期自工程完工验收合格之日起开始，按一年计算。合同第十一条约定双方就合同条款的解释或就工程相关事宜发生争议，双方应本着互让互谅的原则，协商解决。如协商不成，争议起诉至太谷县人民法院裁决。若一方违约造成合同无法正常履行，或给另一方造成了损失则由责任方承担责任，并负责赔偿对方损失。工程完工后，乙方于2013年7月15日申请甲方对钢结构单项工程进行验收，甲方的项目代表畅克松及孟昭瑛在东方诚钢结构单项工程项目验收单上签字，批复意见为合格。双方于2014年1月11日对1#机加工车间工程量进行了结算，出具了工程量结算表，双方工作人员在该表上签字，工程量合计为2878751.84元。乙方太谷恒达公司于2012年9月28日向北京东方诚公司支付预付款700000元、2013年6月4日支付工程款500000元、2013年8月10日支付工程款400000元，2014年1月17日支付工程款1000000元，共付2600000元，尚欠278751.84元未付（包括工程款134814.25元、质保金143937.59元）。
本院所确认的上述事实，有原告（反诉被告）提供的《太谷恒达精密铸造有限公司新厂建设二期工程1#机加工车间屋墙面维护工程制作安装合同》、承兑汇票、结算表、公证书、验收单、对账函，被告（反诉原告）提供的收据及双方当事人的陈述笔录在案为凭，这些证明材料已经开庭质证和本院审查，可以采信。
本院认为，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）于2012年9月24日签订了《太谷恒达精密铸造有限公司新厂建设二期工程1#机加工车间屋墙面维护工程制作安装合同》系双方经过友好协商签订的，系双方真实意思的表示，属有效合同，理应受法律保护。工程完工后，太谷恒达公司的项目代表畅克松进行了验收，经结算工程量合计为2878751.84元，被告的项目代表及工作人员在验收单和结算表上均有签字，被告虽提出异议，但并未提供证据予以推翻，为此，本院对验收单和结算表应予采信。被告陆续支付原告2600000元后，尚欠原告278751.84元未付（包括工程款134814.25元、质保金143937.59元），事实清楚，证据确凿。双方在合同中约定质量保证金5%，具体金额以实际结算为准，本工程竣工验收或乙方施工完毕撤场一年时七日内支付（无息）。而本工程已于2013年7月15日验收合格，现原告要求被告支付剩余工程款134814.25元、质保金143937.59元，符合双方约定和法律规定，故本院应予支持。原告虽要求支付剩余工程款和质保金的相应利息，但双方对此没有约定，故本院不予支持。反诉原告诉称反诉被告未依约履行交付合同资料、未按合同约定向反诉原告交付墙板支撑改造施工图、工程进度计划、施工图纸、完整的验收资料，但该工程已经其验收合格，故其该项诉称显然不合常理，本院难以支持。双方在合同中约定工程工期自本合同双方签字盖章后乙方收到预付款之日起开始生效，根据约定反诉原告应付预付款774000元，2012年9月28日向北京东方诚公司仅支付预付款700000元，剩余的预付款至2013年6月4日才付清，故工程工期应从此时生效，反诉被告于2013年7月15日申请进行工程验收，可见工期并未超过双方约定的50天，反诉原告以未按期完工为由要求反诉被告承担违约金及经济损失100000元，于法无据，故本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第84条、第108条，《中华人民共和国合同法》第60条、第269条、第279条、第286条之规定，判决如下：
一、被告山西太谷恒达精密铸造有限公司于本判决生效后三日内给付原告北京东方诚国际钢结构工程有限公司工程款134814.25元、质保金143937.59元，共计278751.84元。
二、驳回原告北京东方诚国际钢结构工程有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告山西太谷恒达精密铸造有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5882元，反诉费1150元，共计7032元，由原告负担514元，被告负担元6518元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于晋中市中级人民法院。
审 判 长 吕小宁
代理审判员 王晓庚
人民陪审员 贾耀星
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 王宝君