广东省清远市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）清中法民二终字第705号
上诉人（原审被告）：清远市威鹏房地产有限公司，住所地清远市清城区×××。
法定代表人：薛锡洪，该公司董事长。
委托代理人：罗莲君，广东远大永恒律师事务所律师。
委托代理人：周莹，广东远大永恒律师事务所实习律师。
被上诉人（原审原告）：郑睿彦，女，汉族，住清远市清城区小市新城×××。
委托代理人：陆锋，广东中肯律师事务所律师。
委托代理人：邓铁轩，广东中肯律师事务所实习律师。
上诉人清远市威鹏房地产有限公司（以下简称威鹏公司）因与被上诉人郑睿彦房屋买卖合同纠纷一案，不服清远市清城区人民法院（2015）清城法民一初字第475号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院查明，2012年5月22日，郑睿彦与威鹏公司签订一份《商品房买卖合同》，约定郑睿彦向威鹏公司购买位于清远市清城区北江一路×××1区×号楼×层×号房屋，建筑面积143.86平方米，套内建筑面积112.09平方米，房屋总价款为637870元。合同第八条约定：“出卖人应当在2013年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：……4、该商品房经清远市住房和城乡建设局工程竣工验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、政府部门负责的市政配套安装之延误以及政府部门对项目验收之延误；3、遭遇异常天气、异常地质状况，第三方责任和政府行为而导致工期延误的。”合同第九条约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）……（2）逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。”合同第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。……”合同第十五条约定；“出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。……”合同签订后，郑睿彦付清了全部房屋价款。约定的交楼期限届满后，因商品房未经竣工验收合格，郑睿彦拒绝收楼。2014年4月4日，涉案房屋所在的富景天下一区一期5号楼经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位竣工验收合格，同年7月23日，该5号楼经清远市住房和城乡建设局竣工验收备案。威鹏公司称其曾通知了郑睿彦收楼，但是无提供证据予以证明。至法庭辩论终结时止，郑睿彦尚未收楼。同时，威鹏公司表示其已履行合同第十五条关于产权登记的约定已将办理房产证需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，但是无提供相关证据证明。
诉讼中，威鹏公司提出逾期交房的主要原因是政府部门负责的市政配套（供电、供水、排水排污设施、管道燃气设施）安装之延误、政府行为（北江一路交通管制）、异常天气造成的，对于该说法，威鹏公司提供了以下几组证据：1、清远市建设工程竣工验收档案目录、4张城市基础设施配套费票据、关于富景天下项目市政基础设施配套情况的说明、证明，城市基础设施配套费票据显示威鹏公司于2012年期间向当地政府部门缴纳了4次数量不等的城市基础设施配套费；情况说明由威鹏公司于2014年11月5日制作完成，由清远市住房和城乡建设管理局市政管理科加盖公章证明情况属实，该说明内容为：“我司开发的富景天下项目一区一期工程于2010年11月20日经市住建局批准开工，施工期间由于周边市政基础设施配套都还没有，到目前为止排污排水管道尚未建设，燃气管道、自来水管道与北江一路扩建正在施工建设。为了解决小区的市政配套问题，小区施工期间，我司积极想方设法，排水问题与周边村民租用池塘和土地，把排水管道接通至洲心排水渠；排污问题在小区内自建污水处理池，并经市环保部门验收合格；自来水问题与洲心街办协调，通过分摊水管费用，临时借用洲心街办的自来水管，解决施工用水和小区居民生活用水，通过与当地村民和有关部门花了大量的时间和协调工作，虽然解决了上述小区市政配套问题，但也影响了小区的开发建设进度。”关于富景天下项目市政基础设施配套情况的证明由清远市住房和城乡建设管理局于2015年3月20日出具，该证明内容为：“清远市威鹏房地产有限公司：送来《关于‘富景天下’项目市政基础设施配套情况说明的请示》已收悉，经我局核实，楼盘周边市政基础设施配套尚未完善，贵公司自行与当地村民协商，解决了排水问题、排污问题、自来水问题。特此证明。”2、清远供电局高压新装供电方案、供用电合同、输变电安装工程施工合同，该3份证据显示威鹏公司就洲心K1#、K4#地块临时基建用电与清远供电局于2010年8月30日签订了一份供用电合同，于2010年8月3日与深圳市同济伟业电力科技发展有限公司签订一份输变电安装工程施工合同。3、清远市清城区洲心街道办事处财政所开具的结算票据以及银行的资金汇划补充凭证，该证据显示威鹏公司于2010年7月16日向清远市清城区洲心街道办事处财政所交纳了自来水接驳费20万元。4、临时化粪池临时排水排污工程承包合同及补充协议、租用鱼塘协议、环保工程施工安装承包合同及补充协议，工程承包合同显示因威鹏公司开发的富景天下一区一期销售中心、总公司办公室、工程部办公室的永久化粪池及雨污管未形成，需建两个临时化粪池及铺设排水排污管，故威鹏公司于2011年11月30日与福建省长汀县第一建筑工程有限公司签订了一份临时化粪池临时排水排污工程承包合同，将该工程发包给福建省长汀县第一建筑工程有限公司进行施工，工期自2011年12月1日至2012年1月10日止。补充协议由清远富景天下项目一区一期永达项目部与福建省长汀县第一建筑工程有限公司于2013年4月10日签订，约定由该公司建设富景天下一区一期6个化粪池。环保工程施工安装承包合同由威鹏公司与清远市浩天环保技术工程有限公司（乙方）于2013年8月10日签订，约定由乙方承建富景天下一区一期5—7#、16—18#商住楼及B1—B32#别墅生活污水处理施工安装工程，工期自接威鹏公司通知进场施工后90个工作日内完工。租用鱼塘协议显示威鹏公司租用他人承租的唐坦村委会西侧鱼塘供富景天下项目排水及养殖之用。5、2010年6月23日威鹏公司与清远港华燃气有限公司签订的管道燃气报装合同，该合同显示威鹏公司将富景天下小区一期的燃气工程交由清远港华燃气有限公司建设。6、清远市人民政府文件—清府（2013）49号文，文件显示公安机关交通管理部门决定对北江路（洲心至武广段）实施交通管制，交通管制时间从2013年6月15日至2014年12月1日止，交通管制路段为北江路（翡翠绿洲至站前路），施工期间，北江路（翡翠绿洲至站前路）禁止一切车辆及行人通行。7、清远气象观测站制作的2010年12月1日至2014年4月30日期间的清远市中雨以上日期及雨量的记录，该记录表显示在此3年5个月期间清远市中雨及以上量级的天数为163天。对于违约金的计算，威鹏公司认为合同约定的违约金过分高于实际损失，应以租金标准予以计算，为此其提供了由清远市清城区新城天盛房屋中介服务部出具的一份证明，证明显示洲心片区的房屋自2010年1月1日至2014年4月30日期间的月租金为8元／平方米。
原审法院认为，本案的争议焦点有：1、威鹏公司未按照约定的交楼时间将符合双方约定条件的商品房交付给郑睿彦是否构成违约；2、如果构成违约，双方约定的逾期交房违约金是否过分高于郑睿彦的实际损失，可否对违约金进行调整。
对于第一个争议焦点，郑睿彦与威鹏公司签订的《商品房买卖合同》，是双方的真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。本案中，郑睿彦已支付全部购房款，威鹏公司应依约在2013年6月30日前将经清远市住房和城乡建设局工程竣工验收合格的商品房交付郑睿彦使用。威鹏公司答辩认为其逾期交房的原因有三个：一个是政府部门负责的市政配套安装的延误，第二个是政府行为，最后一个是异常天气。针对其答辩的第一个抗辩理由，首先，虽然威鹏公司提供的情况说明证明富景天下小区施工期间市政基础配套都还没有，到2014年11月5日仍未建设排污排水管道，并由清远市住房和城乡建设管理局于2015年3月20日出具证明证明至2015年3月富景天下楼盘周边市政基础设施配套尚未完善，但是，排水排污管道在这一日期仍未建设好、市政基础设施配套尚未完善是否就属于延误呢？“延误”的含义为迟延耽误，是未按预料的进度进行的一种状态。威鹏公司并没有提供任何证据可以证明相关部门对于富景天下周边市政配套安装应于何时完成制定出了一个明确的时间表，而市政配套工程的完工日期没有一个明确的期限，缺少了预定的完工期限，也就缺少了参照系，自然不可能对市政配套安装实际的完工日期是否超出了预定的完工日期即市政配套安装是否延误作出一个判断，因此，威鹏公司并无证据可以证明本案出现了合同第八条约定的政府部门负责的市政配套安装存在延误的特殊情况。其次，供电、管道燃气设施的工程系由威鹏公司与供电部门、燃气公司在平等协商基础上自愿签订合同由供电部门、燃气公司进行安装，威鹏公司完全可以发挥主观能动性在约定的交楼期限前尽早与供电部门、燃气公司签订相关合同，完成供电、燃气设施的安装工程；而对于供水、排水排污设施的安装，威鹏公司提供的环保工程施工安装承包合同显示威鹏公司于2013年8月10日才与他人就小区的生活污水处理施工安装工程签订自威鹏公司通知进场施工日起工期为90天的合同，商品房买卖合同约定的交楼期限是在2013年6月30日前，因此，在交楼期限内威鹏公司都尚未着手进行小区内部的排污设施建设，威鹏公司却将排污工程的环保验收较长时间内不能通过的原因归咎于小区外部的市政排污管网未建设好并不是很合理。对于威鹏公司提出的第二个理由，政府对北江路实施交通管制的时间是从2013年6月15日开始，与双方约定的交楼期限—2013年6月30日仅仅只有15天的时间，该15天的交通管制对于威鹏公司工程进度的影响是有限的。此外，众所周知，富景天下前面的北江路虽然实施了交通管制，但是富景天下小区后面仍有一条混凝土公路可以通行机动车辆，政府对北江路实施交通管制并不会对其工期造成实质影响。因此，威鹏公司关于政府对道路实施交通管制对其工期造成延误的抗辩理由并不充分；对于威鹏公司提出的第三个理由，清远属亚热带季风气候，雨水资源丰富，年均降水量为1629.10毫米—2106.70毫米（资料来源于2013年清远年鉴），因此，威鹏公司以2010年12月1日至2014年4月30日三年零五个月的时间内中雨及以上量级的天数达到163天就认为出现了异常天气，没有任何依据。综合以上三点，威鹏公司没有充分的证据证明出现了政府部门负责的市政配套安装的延误这一特殊情况，政府对北江路的交通管制行为也不会对威鹏公司楼盘的开发建设造成实质不利影响，在其楼盘开发建设过程中也并没有出现异常天气，因此，威鹏公司并没有任何理由对商品房买卖合同约定的交楼期限进行顺延。威鹏公司未在约定时间内交付商品房给郑睿彦已构成违约，郑睿彦有权要求威鹏公司继续履行合同将涉案房屋交付使用，并按照合同约定承担给付违约金的违约责任。
对于第二个争议焦点，《商品房买卖合同》是郑睿彦、威鹏公司双方在充分协商的基础上签订的，是当事人的真实意思表示，双方约定的按日以已付房价款的万分之五计算逾期交房违约金并没有过分高于实际损失，合同当事人的意思自治应受到充分尊重，逾期交房的违约金应按照合同约定按日以郑睿彦已付房价款的万分之五的标准进行计算。对于违约金的计算起止时间，按照合同约定应自约定的最后交付期限的第二天—2013年7月1日起计至实际交付之日止，虽然威鹏公司提出其已通知郑睿彦前来收楼，因此违约金的计算截止时间应计至涉案房屋通过竣工验收备案之日，但是其并未提供证据证明其已书面通知了郑睿彦办理收楼手续。在涉案房屋通过竣工验收合格后，威鹏公司并未履行合同第十一条约定的书面通知义务，郑睿彦在房屋通过竣工验收合格后未前往威鹏公司处收楼的责任并不在郑睿彦。而在验收合格前，因房屋未达到合同约定的交付条件，郑睿彦拒绝收楼有正当理由。因此，对于违约金的计算截止时间，应按合同第九条的约定计至房屋实际交付之日止。对于郑睿彦的第3项诉请要求威鹏公司在房屋交付使用后90日内将清远市清城区北江一路39号富景天下花园1区5号楼10层02号房屋权属登记所需资料报产权登记机关备案，符合商品房买卖合同的约定，原审法院予以支持。
据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，作出如下判决：一、限清远市威鹏房地产有限公司于本判决生效之日起10日内向郑睿彦交付清远市清城区北江一路39号富景天下花园1区5号楼10层02号房屋；二、限清远市威鹏房地产有限公司于本判决生效之日起10日内向郑睿彦支付逾期交楼违约金，该违约金自2013年7月1日起按日以原告已付房价款637870元的万分之五计算至清远市威鹏房地产有限公司实际将上述第一项中的房屋交付给郑睿彦之日止；三、限清远市威鹏房地产有限公司于上述第一项商品房交付郑睿彦使用后90日内，将办理权属登记需由清远市威鹏房地产有限公司提供的资料报产权登记机关备案。本案受理费2262元，由清远市威鹏房地产有限公司负担。
宣判后，清远市威鹏房地产有限公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销原判，依法改判或发回一审法院重审；2、本案一、二审受理费由被上诉人承担。主要事实和理由是：（一）原审判决认定事实不清，适用法律错误。由于政府部门在涉诉房屋附近进行市政配套工程施工且该配套工程迟迟未能完成，导致上诉人施工工期延误，根据双方签订的商品房买卖合同的约定，上诉人无需承担违约责任。上诉人自对涉诉的富景天下楼盘动工之日起至今，由于周边市政基础设施配套工程（包括排污排水管道、燃气管道、自来水管道等）施工迟迟未能完成，经常出现“断水断电断气”情况，导致上诉人施工多次被迫中断。另外，涉诉的富景天下一共有六幢，其中16号楼、17号楼和18号楼都已于2011年12月10日竣工，5号楼、6号楼、7号楼的主体工程都已于2012年1月12日竣工，当上诉人向政府部门申请竣工验收时被告知因为涉诉片区无相关排污设施和化粪池（这些市政配套安装本应由政府部门负责，而不是由开发商负责）所以不能通过环保验收。为了尽快解决这一问题，上诉人立即联系当地各户村民，对一直不满上诉人在当地开发楼盘的村民（当中更有村民推倒上诉人建起的围墙、拆毁上诉人安装的地下管道）耐心进行协商，花费大量的财力、物力、人力才最终得以与当地村民签订租地协议，取得他们的同意与支持。这样以后，上诉人才得以安装与完善相关的排污设施。再者，政府部门因建设相关市政配套设施，对涉诉房屋附近的北江路实施交通管制，造成施工队伍的车辆以及运输建筑物料的车辆无法正常通过，严重妨碍上诉人的施工进度。另一方面，根据清远市气象服务中心出具的《清远观测站2010年12月1日至2014年4月30日中雨以上日期及雨量》可知，上诉人在施工期间共发生中雨以上降雨达163天。众所周知，中雨以上的降雨属于异常天气，无法进行施工。根据双方签订的商品房买卖合同的第八条第二项的第二点、第三点的约定，上诉人逾期交房的行为不构成违约，无需承担违约责任。（二）退一步说，如果认定上诉人存在违约行为，上诉人认为违约金过高。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“……约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少……”，一审应根据被上诉人损失予以确定违约金大小。但一审判决却根据合同当事人意思自治的原则，支持被上诉人关于违约金的主张，实在错误。另外，根据证据规则，被上诉人应对自己遭受的损失进行举证，否则需承担不利后果。因此，被上诉人诉求上诉人的违约金明显过高，应予以减少。此外，根据最高人民法院关审理商品房买卖的司法解释，一审法院应当委托评估机构对涉诉房屋同地段房屋的月租金进行评估，并据此确定被上诉人的损失数额。（三）即使法院判决上诉人支付违约金，违约金也应当计算至上诉人向被上诉人发出书面收楼通知时止。上诉人多次催收被上诉人收楼，最后一次在2015年4月13日已经书面通知被上诉人收楼。且被上诉人在一审诉讼中已明知已经达到交付条件，故意不收房。如违约金一直计算，对上诉人一方是不公平的。
被上诉人郑睿彦答辩认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法维持。上诉人的上诉请求没有事实依据，请求二审法院予以驳回。
本院经审理查明，原审查明的基本事实属实，本院予以确认。
另查明，上诉人于二审庭审后向本院提交《清远市威鹏房地产有限公司费用报销单》一份、《国内挂号信函收据》四份，拟证明曾书面通知被上诉人收楼；代理人罗莲君出具《情况说明》一份，拟证明在一审诉讼过程中，曾将书面收楼通知交给被上诉人的代理人。经被上诉人质证，被上诉人认为上诉人提交的《国内挂号信函收据》既未载明收件人，也未载明邮寄地址，与本案没有任何关联性。
再查明，上诉人于2015年6月19日一审开庭审理之日，当庭通知被上诉人收楼。
本院认为，本案为房屋买卖合同纠纷，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，本案二审应围绕上诉人清远市威鹏房地产有限公司上诉请求的范围进行审理。上诉人称逾期交房的主要原因是政府部门负责的市政配套设施延误施工、北江一路交通管制以及异常天气，并对违约金约定过高提出异议，对此，原审判决根据双方当事人的诉辩、提交的证据对本案相关事实进行了认定，并在此基础上进行了充分的阐述，上诉人二审期间并没有就此提出新的事实和证据，本院对原审判决对事实的分析认定及对相关法律的适用予以认可，不再另予赘述。
而对于上诉人提出已向被上诉人发出书面收楼通知一节，根据上诉人二审提交的两份证据，其中《清远市威鹏房地产有限公司费用报销单》是上诉人内部的财务报销凭证，无法证明上诉人主张的事实。而《国内挂号信函收据》上既未载明收件人的姓名，也未载明收件地址及信件内容，亦无法证明上诉人向被上诉人发出书面收楼通知的事实。加之被上诉人否认曾收到上诉人发出的书面收楼通知，故对于上诉人的该节上诉理由，本院不予支持。
本案因上诉人逾期交楼引起，上诉人虽然不能提供足够的证据证明其在符合交楼条件后曾向被上诉人发出书面的收楼通知书，但在一审的法庭调查阶段，被上诉人对上诉人提交的《竣工验收备案表》的真实性表示认可，说明被上诉人至迟在一审开庭之日已经明知涉案房屋已通过竣工验收备案，符合合同约定的交付条件。且上诉人也当庭通知被上诉人收楼，据此，上诉人已经履行了合同约定的交付义务，一审开庭之日2015年6月19日应视为涉案房屋交付之日，故上诉人逾期交房的违约金计算至2015年6月19日（共计719天）。上诉人逾期交房的违约金为637870元／天×0.0005×719天=229314元。如前所述，上诉人已经履行了合同约定的交付义务，故被上诉人起诉要求上诉人交付涉案房屋缺乏依据。被上诉人要求上诉人将办理权属登记需由上诉人提供的资料报产权登记机关备案符合合同及法律规定，鉴于涉案房屋已经交付，故上诉人应当在本判决生效后的90日内将办理权属登记需由上诉人提供的资料报产权登记机关备案，被上诉人应予协助。
综上，上诉人清远市威鹏房地产有限公司的上诉理由部分成立，本院对其合理部分予以支持。原审判决认定事实部分清楚，适用法律部分错误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销清远市清城区人民法院（2015）清城法民一初字第475号民事判决第一项。
二、变更清远市清城区人民法院（2015）清城法民一初字第475号民事判决第二项为：限清远市威鹏房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向郑睿彦支付逾期交楼违约金229314元。
三、变更清远市清城区人民法院（2015）清城法民一初字第475号民事判决第三项为：限清远市威鹏房地产有限公司于本判决生效之日起九十日内，将办理权属登记需由清远市威鹏房地产有限公司提供的资料报产权登记机关备案。
四、驳回郑睿彦的其他诉讼请求。
一审案件受理费，按一审判决执行；二审案件受理费4524元，由上诉人清远市威鹏房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 巢忠文
代理审判员 何昭敏
代理审判员 何 燕
二〇一六年一月十三日
书 记 员 张丽萍
附：相关法律及司法解释条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。