浙江省德清县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0521民初3774号
原告（反诉被告）：浙江荣新家用纺织品制造有限公司,住所地德清县禹越镇欣业路118号。
法定代表人：傅浙强,该公司总经理。
委托代理人：尹拱平，浙江圣约翰律师事务所律师。
委托代理人：范勇，男，该公司员工。
被告（反诉原告）：浙江中骏建设有限公司，住所地德清县钟管镇干山。
法定代表人：周菊山，该公司董事长。
委托代理人：方卫兴，浙江宝象律师事务所律师。
原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司（以下简称荣新公司）与被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司（以下简称中骏公司）建设工程施工合同纠纷一案，原告荣新公司于2016年9月26日向本院起诉，本院于同日立案受理。依法由审判员翁璐娴独任审判。诉讼中，被告中骏公司提出反诉，本院予以受理并进行了合并审理。本案于2017年4月14日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）荣新公司的法定代表人傅浙强及委托代理人尹拱平、被告（反诉原告）中骏公司的委托代理人方卫兴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一、本诉
原告荣新公司诉称，2013年8月2日，原、被告签订建设工程施工合同，约定被告承建原告的纺织车间项目工程，工期5个月，造价2710000元。合同签订后，被告多次延误工期。2015年6月19日，被告承诺20日内完成剩余工程量，但被告至今未完成竣工验收交付。原告已付工程款2080000元，但被告仅开具增值税发票580000元。故诉请法院判令：1.被告立即按约定完成项目竣工验收交付义务；2.被告向原告支付违约金420000元（暂计至2016年8月31日，实际计算至工程竣工交付日止）；3.被告向原告开具已付工程款1500000元的增值税发票。
被告中骏公司辩称，1.涉诉工程已经竣工验收；2.原告主张的违约金过高，被告逾期竣工系原告未及时支付工程款造成；3.原告要求被告开具增值税发票不属于法院调整范围。请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
二、反诉
反诉原告中骏公司诉称，2013年8月2日，反诉原告与反诉被告签订建设工程施工合同，固定价2710000元，并约定将反诉被告的新建纺织车间工程发包给反诉原告施工。反诉原告按约定施工，但反诉被告未依约支付给反诉原告。故诉请法院判令：1.反诉被告立即支付给反诉原告工程款630000元；2.反诉被告立即支付给反诉原告违约金489000元（按照500元/天，自2014年6月7日暂计至2017年2月9日，实际计算至付清之日）。
反诉被告荣新公司辩称，反诉原告的诉讼请求无法律及事实依据：1.反诉原告至今未按照合同约定向反诉被告提交竣工验收需要的相关资料，故不认可反诉原告主张的2016年3月11日工程竣工验收之事实。反诉原告主张的工程款支付条件未成就；2.反诉被告在合同履行过程中不存在拖欠工程款的情形，不需要支付违约金。请求法院依法驳回反诉原告的全部诉讼请求。
经审理查明，认定事实如下：2013年8月2日，荣新公司与中骏公司签订建设工程施工合同一份，约定由中骏公司承建荣新公司坐落于禹越镇的织造车间土建及钢结构工程，工期为150天，合同固定造价2710000元。违约责任约定如下：1.工期延误的，超出工期罚500元/天；2.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息并承担违约责任。工程款支付方式如下：基础完成支付20%，主体完成支付40%，初验结束支付到85%，竣工合格后一周内支付到95%，剩余5%作为质量保修金一年内支付。竣工验收后三十天内，�骏公司作为承包人应向荣新公司提交一套完整的竣工资料（包括竣工图）。涉诉工程于2013年10月24日取得施工许可证，2014年8月29日，涉诉工程中间结构验收整改完成，2016年3月10日竣工验收合格。
荣新公司共计支付工程款2080000元,最后一笔工程款付款时间为2016年1月3日。中骏公司向荣新公司开具增值发票580000元。
上述事实有以下证据证明：1.建设工程施工合同；2.施工许可证；3.函、会议纪要；4.工程款支付凭证；5.竣工验收记录、整改回复；6.当事人陈述。
本院认为:荣新公司与中骏公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，合法有效，双方应按照合同约定履行各自的义务。
本诉部分。（一）关于项目竣工验收交付义�。荣新
公司与中骏公司在建设工程施工合同中约定，竣工验收后三十天内，中骏公司作为承包人应向荣新公司提交一套完整的竣工资料（包括竣工图）。中骏公司未能举证证明其已向荣新公司交付上述竣工资料之事实，作为施工方，应按照合同约定向发包方提交竣工资料；（二）关于逾期竣工违约金。根据建设工程施工合同约定，涉诉工程工期为150天。涉诉工程于2013年10月24日取得施工许可证，2016年3月10日竣工验收合格，实际施工868天，逾期718天。中骏公司未举证证明涉诉工程存在顺延工期之事实。根据合同约定，工期延误的，超出工期罚500元/天，故中骏公司应向荣新公司支付逾期竣工违约金359000元；3.关于已付工程款1500000元的增值税发票。荣新公司已经按照合同约定支付工程款2080000元，但中骏公司仅出具增值税发票580000元。�院认为，发包人按照合同约定向承包人支付工程款，承包人根据收到的工程款金额开具正规发票是其义务。中骏公司应当向荣新公司开具已收到工程款1500000元的增值税发票。另，涉诉工程已竣工验收合格，如存在质量问题，荣新公司可在质量保修书约定的保修期内主张权利。
二、反诉部分。（一）关于工程款。涉诉工程于2016年3月10日竣工验收合格，荣新公司应当按照合同约定，于竣工合格后一周内支付到95%，剩余5%作为质量保修金一年内支付。涉诉工程固定造价2710000元，且约定的支付质量保修金的期限业已届满，扣除已向中骏公司支付的工程款2080000元，荣新公司应再行支付工程款630000元；（二）关于逾期付款违约金。根据合同约定，荣新公司应于2016年3月18日支付给中骏公司工程款494500元，于2017年3月10日前再支付135500�。截止2016年1月3日，荣新公司共支付工程款2080000元，应承担逾期付款违约责任。因涉诉工程为固定造价，无需再行结算，故本院根据建设工程施工合同中就发包人逾期付款及付款方式的约定，荣新公司应按照银行同期贷款利率承担违约责任。逾期付款利息计算如下：1.2016年3月18日至2017年3月10日，按照本金494500元，银行同期贷款利率计算，利息为23293.01元；2.2017年3月11日至判决指定的履行之日，按照本金630000元，银行同期贷款利率计算。据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司于本判决生效之日起二十日内支付给原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司逾期竣工违约金359000元；
二、被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司提交一套完整的竣工资料（包括竣工图）；
三、被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司于本判决生效之日起二十日内向原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司开具已付工程款1500000元的增值税发票；
三、驳回原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司本诉其余诉讼请求；
四、原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司于本判决生效之日起二十日内支付给被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司工程款630000元；
五、原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司于本判决生效之日起二十日内支付给被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司逾期付款利息23293.01元，2017年3月11日至判决指定的履行之日，按照本金630000元，银行同期贷款利率计算；
六、驳回被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司反诉的其他诉讼请求。
如原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司、被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司未按本判决上述指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费3800元，减半收取1900元，由原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司承担380元，被�（反诉原告）浙江中骏建设有限公司承担1520元；本案反诉受理费14871元，减半收取7435.5元，由原告（反诉被告）浙江荣新家用纺织品制造有限公司承担4461元，由被告（反诉原告）浙江中骏建设有限公司承担2974.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院。
审 判 员 翁璐娴
二〇一七年六月二日
代书记员 傅 琪
当事人自动履行汇款至：工行德清支行/德清县人民法院执行款专户/1205280029001397134