江苏省昆山市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0583民初2188号
原告：曹大奎，男，1968年5月12日出生，汉族，住江苏省昆山市。
委托诉讼代理人：杜阿明，江苏沉浮律师事务所律师。
委托诉讼代理人：俞燕妮，江苏沉浮律师事务所实习律师。
被告：昆山九扬建设开发有限公司，住所地江苏昆山市玉山镇城北北门路757号，统一社会信用代码91320583796111223G。
法定代表人：柯宗宪，该公司董事长。
委托诉讼代理人：尤宏波，江苏六典律师事务所律师。
委托诉讼代理人：赵国龙，江苏六典律师事务所律师。
原告曹大奎与被告昆山九扬建设开发有限公司债权转让纠纷一案，本院于2017年1月23日立案后，依法适用简易程序，后因案情复杂依法转为普通程序，于2017年3月21日、2017年5月9日公开开庭进行了审理，原告曹大奎的委托诉讼代理人杜阿明、被告昆山九扬建设开发有限公司的委托诉讼代理人尤洪波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告曹大奎向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付债权转让款3180000元；2.本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：2016年11月15日，案外人昆山市荣瑞建筑安装有限公司出具债权转让文书，将其对被告所有的工程款债权转让给原告，为维护原告的合法权益，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
被告昆山九扬建设开发有限公司辩称，1.被告与涉案债权的转让人昆山市荣瑞建筑安装有限公司具有工程承发包合同关系，但是该公司对被告存在着严重的违约行为，主要体现在未经被告同意将涉案工程对外进行转包，该公司无端离场施工工期严重拖延，至今尚未竣工。2.该公司转让给原告的债权目前无法成立，涉案的工程实际并非该公司施工完成，涉案的工程尚未通过竣工验收，那么是否符合双方约定的质量标准目前无法得知，假设该公司可以受偿的话，也必须应当是在涉案工程能够通过竣工验收的前提下，因为没有竣工验收那么被告与该公司之间也没有完成竣工结算，被告对该公司的逾期完工行为亦享有违约损害赔偿的请求权，故双方的债权债务关系目前无法确定。
经审理查明：2016年11月7日，陆元荣出具借条给曹大奎，载明“借条，陆元荣向曹大奎借人民币叁佰万元整，用于工程周转，借期为半年，附按月息2分，借款人陆元荣，2016年11月7日。”2016年11月8日，曹大奎转让陆元荣银行账户3000000元。
2016年11月15日，昆山市荣瑞建筑安装有限公司、陆元荣向昆山九扬建设开发有限公司、昆山市城建建筑安装工程有限公司发出通知，告知昆山市荣瑞建筑安装有限公司与昆山九扬建设开发有限公司全部工程合同项下结算工程款债权现转让给曹大奎，陆元荣与昆山市城建建筑安装工程有限公司全部建筑工程挂靠承包协议下结算工程款债权转让给曹大奎，请接本通知后向曹大奎支付。
另查明：2015年5月10日，昆山九扬建设开发有限公司（甲方）与昆山市荣瑞建筑安装有限公司（乙方）签订《九扬香郡花园二期外墙水包水花岗岩涂料工程》，约定，乙方承包九扬香郡花园二期3#、4#、8#楼外墙水包水花岗岩涂料工程，开工日期2016年2月1日、竣工日期2016年3月30日，具体开工日期以现场具备施工条件并经甲方正式书面通知为准，合同暂定总价2580425.5元，执行综合单价形式，一次性综合单价包干，最终以实际施工面积结算，合同价款支付的方式：合同签订后，材料、人员进场，相关技术资料（外墙分格图、效果图、施工组织设计、施工进度计划、人员材料进场计划）提交并经过甲方、监理审核后一周内，甲方付乙方合同价款的10%；各单体完成后，乙方提供验收单及已施工工程量并经过甲方、监理核实验收通过，付至合同价款的80%，整体工程竣工验收备案及工程结算完成后，付至结算审计总价的90%，剩余10%作为质保金，质保两年，质保期满一年支付结算总价5%，质保期满两年后无质量问题一周内付清；合同付款日期为每月10日，乙方提送请款单应于前1日前交付甲方及监理单位核实。设计变更只涉及工程量的变动，则增减工程量对应的单价为合同中已有的价格，工程量结算时按实际调整，设计变更涉及新增项目，原合同中无适用的价格，则乙方在收到相关变更《工程联系单》后7天内，向甲方提出确定新增项目单价的报告，若合同中有相似与新增项目的价格，则参照类似价格确定新增项目单价，若合同中无类似价格，则双方协商确定，工程量结算时按实际调整。工期的约定，施工过程中，由于乙方愿意造成工期延误，每逾期一天，须按照工程承包总金额的1%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如甲方原因造成工程延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。转包约定，本工程乙方不得转包或变相转包，一经发现以违约处理，甲方可终止合同，违约方清退出场，并没收全部履约保证金。
2016年1月7日，昆山九扬建设开发有限公司（甲方）与昆山市荣瑞建筑安装有限公司（乙方）签订《九扬香郡花园二期室外工程施工合同》一份，约定，甲方承包九扬香郡花园二期市政管网雨、污水管线、道路、景观、道路铺贴等施工工程，开工日期为2016年1月1日，竣工日期为2016年6月30日，具体开工日期为现场具备施工条件并经甲方正式书面通知为准，合同价款5020000元，合同签订一周内，乙方应根据甲方施工总进度要求制定具体施工进度计划表，报甲方及监理单位审批后方可实施，如因乙方原因而延迟完工，每天按合同总价的0.1%作为违约金支付给甲方，违约金总金额不超过工程总价，如因甲方原因而迟延完工，则不计入工期。合同采用固定总价，付款方式：合同签订后，乙方依据甲方提供施工图纸至现场放样，绘制细部深化图纸，经甲方认可后，甲方预付乙方工程款为合同总价的10%；结构部分完成后，并经监理、建设方验收合格，支付合约总价的40%，石材铺装及装饰面完成，支付至合约总价的75%，待竣工验收通过后，乙方经总监理工程师审核并经发包人确认，向监理工程师及甲方提交工程决算报告并提交完成合格的竣工材料后经苏州华星造价咨询完成审计，审计报告经双方确认后30日内，甲方支付至结算总价的95%；最终结算总价的5%作为质保金，待工程竣工验收后正式使用满两年后，如无因乙方责任造成损坏需罚扣保修保证金作赔偿金时无息返还。乙方不得转包或变相转包，一经发现以违约处理，甲方可终止合同，违约方清退出场，并没收全部履约保证金。
2016年4月1日，昆山九扬建设开发有限公司（甲方）与昆山市荣瑞建筑安装有限公司（乙方）签订《九扬香郡花园二期景观绿化工程施工合同》，约定，乙方承包九扬香郡花园二期工程绿化工程包括小区绿化、人防地库上方发泡板架空堆积及回填土、块石及卵石驳岸、凉亭、健身器材等工程；开工时间为2016年4月1日、竣工时间为2016年6月30日，具体开工时间以现场具备施工条件并经甲方正式书面通知为准，合同价款3250000元，如因乙方原因延迟开工，每天按合同价的0.1%作为违约金支付给甲方，违约金总额不得超过工程总价，如因甲方原因而延迟完工，则不计入工期；付款方式：1.合同，方依甲方提供施工图纸至现场放样，绘制细部深化图纸，经甲方认可后，土方造型完成，苗木经甲方确认后，甲方支付乙方工程款为合同总价的20%。(2)乔木种栽完成，支付至合约总价的50%。(3)小苗色块、草坪铺设完成，支付至合约总价的75%。(4)合同内全部完成，支付至合约总价的85%。(5)待竣工验收通过后，乙方经总监理工程师静骇并经发包人确认，向总监理工程师及甲方提交工程决算报告并提交完整合格的竣工资料后经苏州华星工程造价咨询完成审计，审计报告经双方确认后30日内，甲方支付至结算总价的90%。(6)最后本工程结算总价的10%，由甲方保留作为保修保证金。待本工程竣工验收后正式使用满两年后，如无因乙方责任造成损坏需罚扣保修保证金作赔偿金时，本保证金剩余10%无息发还。施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的迎1g向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。乙方不得转包或变相转包，一经发现以违约处理，甲方可终止合同，违约方清退出场，并没收全部履约保证金。
在履行上述工程合同中，昆山市荣瑞建筑安装有限公司将其承建的九扬香郡花园二期3#、4#、8#楼的外墙涂料施工工程转包江苏瑞卡特创能建设有限公司施工，现江苏瑞卡特创能建设有限公司已向本院另案诉讼，要求昆山市荣瑞建筑安装有限公司支付工程款1847305元及利息，并要求昆山九扬建设开发有限公司在未付工程款范围内对上述金额承担付款责任。
另，昆山市荣瑞建筑安装有限公司将其与昆山九扬建设开发有限公司签订的九扬香郡二期市政景观工程、二期景观绿化工程转包昆山爱派尔苗圃园艺有限公司，现昆山爱派尔苗圃园艺有限公司另案诉讼，要求确认其与昆山市荣瑞建筑安装有限公司签订的协议无效，昆山市荣瑞建筑安装有限公司支付工程款5475355元，并要求昆山九扬建设开发有限公司在未付工程款范围内对上述金额承担付款责任。
昆山九扬建设开发有限公司庭审中提供支付凭证，其中针对的市外墙水包水花岗岩涂料二期工程，合同总价2580425.5元，已付款1520803.16元，未付1059622.34元，其已向江苏瑞卡特创能建设有限公司以借款的方式支付800000元。其中针对九扬香郡二期室外工程施工、二期景观绿化工程，合同总价分别为4845000元、3250000元，已分别付款2510000元、650000元，已向昆山爱派尔苗圃园艺有限公司以借款形式支付3000000元。
另因昆山市荣瑞建筑安装有限公司与昆山开发区羚卿建材商行存在纠纷，昆山开发区羚卿建材商行向本院起诉，要求昆山市荣瑞建筑安装有限公司支付货款113721元及利息，同时，该商行提出诉讼保全，本院作出（2017）苏0583民初1034号保全裁定，并于2017年3月9日要求昆山九扬建设开发有限公司协助执行，暂停昆山市荣瑞建筑安装有限公司在其公司的债权120000元，支付时间另行通知。
2016年9月1日，昆山市荣瑞建筑安装有限公司、江苏瑞卡特创能建设有限公司出具施工工期承诺书，承诺承包施工的九扬香郡花园二期外墙涂料工程，具体执行工期：2016年9月15日外墙涂料大面积完成，2016年9月25日收尾完成（排除不可抗力的天气因素及政府部分强制要求停工），如延误，自愿按照合同“每天按合同总价的1%作为违约金支付给昆山九扬建设开发有限公司。
以上事实由借条、转账凭证、债权转让通知、民事诉状、应诉通知书、协助执行通知书及裁定书、《九扬香郡花园外墙水包水花岗岩涂料二期工程施工合同》、《九扬香郡花园二期室外工程施工合同》、《九扬香郡花园二期景观绿化工程施工合同》、施工工期承诺书、发票、借条、四方协议、汇款回单、工程联系单、施工工期承诺书、当事人陈述等在卷予以证实。
本院认为，债权人转让权利的，应当通知债务人，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。本案中，陆元荣向曹大奎借款用于工程周转，借贷关系由曹大奎提供的借条、汇款凭证证实，本院依法予以确认。本案争议焦点在于该借款是否为公司的借款，陆元荣是否有权代表昆山市荣瑞建筑安装有限公司将昆山市荣瑞建筑安装有限公司对昆山九扬建设开发有限公司的债权进行转让。经核实，陆元荣系昆山市荣瑞建筑安装有限公司的法定代表人，其行为应视为公司的行为，对外应由昆山市荣瑞建筑安装有限公司承担责任。现通知已告知昆山九扬建设开发有限公司，昆山九扬建设开发有限公司应当按照通知要求履行支付工程款的义务，同时享有依据施工合同约定的抗辩权利。昆山九扬建设开发有限公司抗辩其公司与昆山市荣瑞建筑安装有限公司的债权债务尚未明确，工程由昆山市荣瑞建筑安装有限公司违法转包，工期存在违约，工程尚未竣工。本院认为，根据昆山九扬建设开发有限公司提供的发票、四方协议、民事诉状，涉案三个工程项目均存在整体转包，昆山市荣瑞建筑安装有限公司非实际施工方，其将案涉三个工程剩余工程款全部转让，首先侵害了实际施工人的合法权益，其次，涉案工程尚未竣工验收结算，昆山市荣瑞建筑安装有限公司在该项工程中是否享有工程款的债权及债权数额并不明确。故本院对曹大奎要求昆山九扬建设开发有限公司支付工程款的诉讼请求不予支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第八十条、第八十一条、第八十二条之规定，判决如下：
驳回原告曹大奎的诉讼请求。
案件受理费32240元，由原告曹大奎负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费，户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。
审 判 长 柴敏娟
人民陪审员 李建川
人民陪审员 金 秀
二〇一七年七月十三日
书 记 员 周婷昳