山东省莱芜市钢城区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鲁1203民初518号
原告：莱芜市新发机械制造有限公司。
委托诉讼代理人：李金霞，山东棋山律师事务所律师。
被告：青州市台正数控机床装配有限公司。
委托诉讼代理人：谢保江，山东春水律师事务所律师。
原告莱芜市新发机械制造有限公司（以下简称莱芜公司）与被告青州市台正数控机床装配有限公司（以下简称青州公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年4月13日立案后，依法适用简易程序，于2018年6月1日公开开庭进行了审理。原告莱芜公司的委托诉讼代理人李法银、李金霞，被告青州公司的法定代表人付金超及委托诉讼代理人谢保江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
莱芜公司向本院提出诉讼请求：1.依法判决解除原、被告于2017年6月29日签订的青州市台正数控机床维修改造合同；2.依法判决被告返还原告支付的维修费70800元、承担违约金（按照合同约定截至2018年1月14日计16726.5元）共计87526.5元并承担自本案起诉之日起至被告履行支付之日止的违约金（按照合同约定支付）；3.依法判决被告赔偿原告其他损失60000元；4.本案案件受理费以及其他费用由被告承担。事实和理由：2017年6月29日原、被告签订青州市台正数控机床维修改造合同一份，合同约定了改造方案和项目，并且也约定了改造费用和支付方式。原告使用会计吴修红的个人账户转到被告提供的个人账户上50800元，并以承兑汇票的方式支付了20000元。自原告于2017年10月11日把合同中约定的滚珠丝杠购买到原告所在的场地后，被告派人员到原告住所地进行改造维修。合同中约定了维修时间，但是被告因自身原因，没有在合同约定的时间内完成，并且时至今日被告也没有将原告所约定的项目改造维修完毕，给原告造成了巨大的损失。因被告已经严重违反了合同约定，特诉至法院。
青州公司辩称，莱芜公司以青州公司违约为由要求解除合同并索要违约金和赔偿损失的诉讼请求，没有法律依据和事实依据，应依法驳回。1.青州公司按照合同约定履行了合同义务，不存在任何违约行为。2017年12月5日，莱芜公司付清改造工作开始前应付的改造款并通知青州公司滚珠丝杠采购完毕。接到通知后，青州公司于2017年12月6日开始对涉案机床进行维修改造，但因莱芜公司自2017年12月18日起不能提供电力，导致工作停滞，青州公司工作人员只好撤回等待莱芜公司来电复工通知。直到2018年1月4日，青州公司接到来电通知后再度复工，并于2018年1月11日将涉案机床维修改造完毕，由第三方北京凯恩帝自动化科技有限公司进行调试，完全符合合同的要求。期间总共使用20个工作日，并没有超过20个工作日的合同履行期限。2.因莱芜公司违约在先，青州公司享有先履行抗辩权，莱芜公司无权要求青州公司完全按合同约定的期限履行合同义务。在合同履行中，莱芜公司负有提供稳定电力的义务，这是确保维修改造工作按期完成的前提。但是，莱芜公司中断电力供应十几天，属于严重违约行为。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，莱芜公司在违约在先的情况下，无权要求青州公司按原合同期限履行合同义务。青州公司即使未按合同约定的期限完成工作任务，也不必承担违约责任。3.本案纠纷产生的根源是莱芜公司对合同条款的错误理解，主要有以下几点：（1）莱芜公司误认为维修改造合同包括对Z轴床身（导轨）进行铲刮和研磨。合同第一条第三款第五项明确约定，青州公司只对3个X轴托板进行铲刮，不包括Z轴床身。事实上，作为机械加工企业，莱芜公司应该清楚仅Z轴床身铲刮和研磨一项就50000余元，88500元的合同价格不可能包括Z轴；（2）莱芜公司误认为青州公司对实际加工精度负责。因为涉案合同不包括Z轴床身的铲刮和研磨，青州公司无法保证机床的实际加工精度，故合同第一条第十一款明确约定青州公司只对重复定位精度负责，并约定了具体的精度指标。基于以上错误认识，在2018年1月11日涉案机床调试合格后，莱芜公司仍拒绝支付10%进度款，双方因此发生纠纷，青州公司将部分部件拆下，莱芜公司违法扣留了青州公司工作人员的私人车辆，导致青州公司向公安机关报警。
本院经审理认定事实如下：2017年6月29日，莱芜公司与青州公司签订《青州市台正数控机床维修改造合同》一份，青州公司为莱芜公司改造车床，双方约定了机床改造方案，其中滚珠丝杠由莱芜公司采购，青州公司负责安装。改造费用88500元，首付定金30%后开始采购机床改造用功能部件，机床改造部件采购完毕后机床改造前付清设备改造款总额的80%，机床改造完毕后交付使用前付清设备改造款总额的90%，设备交付使用后一年内付清设备改造全款。莱芜公司于2017年11月12日以银行承兑汇票的形式支付青州公司20000元，青州公司于2017年11月13日向莱芜公司开具收款金额为46000元的增值税专用发票。2017年12月5日，莱芜公司又转账支付青州公司24800元。交货期为莱芜公司采购的滚珠丝杠到达现场后20个工作日内，无特殊原因每延期一天扣改造款的3‰。青州公司改造过程中曾因莱芜公司停电而停工，因双方发生争议，青州公司负责维修改造的机床截至目前仍不能正常运转生产。
当事人双方对于上述事实没有争议，且有维修改造合同、收款收据、增值税专用发票、银行卡交易明细、等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，莱芜公司与青州公司签订的《青州市台正数控机床维修改造合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同双方应当按照约定全面履行自己的义务。按照合同约定，青州公司应当按照莱芜公司的要求完成机床维修改造工作，向莱芜公司交付工作成果，莱芜公司给付报酬。合同双方就青州公司是否履行发生争议，青州公司作为负有履行义务的合同当事人承担举证责任。莱芜公司不认可青州公司已经交付工作成果，青州公司提供的证据不足以证实其完成了机床维修改造工作且自认机床调试合格后又拆下部分部件，更说明机床维修改造工作并未完成已是不争的事实。关于青州公司提出的对涉案机床X轴、Z轴的重复定位精度进行鉴定的申请，因机床未改造完成，X轴、Z轴的重复定位精度是否符合合同约定的标准对证明待证事实无意义，本院不予准许。即便自青州公司自认的复工时间2018年1月4日起算，青州公司也应在2018年1月25日前交货。但是，青州公司至今尚未向莱芜公司交付符合合同约定的工作成果，属于迟延履行债务。莱芜公司不能实现合同目的，可以解除合同。青州公司继续履行合同需要莱芜公司的协助，但莱芜公司行使合同解除权致使合同已实际履行不能，故双方签订的《青州市台正数控机床维修改造合同》应予解除。合同解除后，青州公司已收取的维修改造款70800元应予返还。
合同约定无特殊原因每延期一天（交货）扣改造款的3‰，内容明确。该违约条款约定的是迟延履行违约金，适用于青州公司完成工作但迟延交货的情形。在青州公司迟延履行的情况下，莱芜公司可以主张履行请求权，也可以行使合同解除权。如果莱芜公司要求继续履行，青州公司在交付工作成果的同时应当按照约定支付违约金。现因莱芜公司行使解除权，双方签订的合同解除。合同解除后，尚未履行的终止履行，青州公司不再向莱芜公司交付工作成果，合同约定的迟延履行违约金的计算方式不能适用于本案。鉴于合同双方未就迟延履行而解除合同的情形如何计算违约金做出约定，莱芜公司所主张的违约金没有合同依据。因青州公司迟延履行，莱芜公司如果因迟延履行受到损害，仍然有权主张赔偿损失。但是，莱芜公司应就其损失数额负举证责任。因莱芜公司提供的于2017年6月10日与莱芜中煤机械制造有限公司、于2017年9月10日与莱芜市天成机械有限公司签订的工业品买卖合同及2017年10月5日的产品制造协议书真实性无法确认，且不能证实如果合同履行将获得利益60000元，故莱芜公司主张的经济损失60000元证据不足。
综上所述，莱芜公司关于解除合同并返还维修款的诉讼请求合法有据，予以支持；其他诉讼请求没有事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条、第二百五十一条、第二百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：
一、解除莱芜市新发机械制造有限公司与青州市台正数控机床装配有限公司于2017年6月29日签订的《青州市台正数控机床维修改造合同》；
二、青州市台正数控机床装配有限公司于本判决生效之日起十日内返还莱芜市新发机械制造有限公司机床维修改造款70800元；
三、驳回莱芜市新发机械制造有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3250.53元，减半收取计1626元，由莱芜市新发机械制造有限公司负担841元，青州市台正数控机床装配有限公司负担785元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省莱芜市中级人民法院。
审判员 苏友芹
二〇一八年六月二十二日
书记员 成雪蒙
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。