广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）星民初字第1158号
原告广西安特特种设备有限公司。住所地：桂林市七星区七星路**号七星旅游商品批发城*期*#2-6-1、2-6-2。
法定代表人陆善贵，该公司总经理。
委托代理人吴公福，广西春良律师事务所律师。
被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司。住所地：桂林市七星区育才路**号。
法定代表人林海，该公司总经理。
委托代理人樊小健，广西中远律师事务所律师。
原告广西安特特种设备有限公司诉被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年7月23日立案受理后，在答辩期内，被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司提起反诉。本案依法由代理审判员朱捷独任审判，对本诉与反诉公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）广西安特特种设备有限公司的法定代表人陆善贵及其委托代理人吴公福，被告（反诉原告）桂林市宇龙餐饮管理有限公司的委托代理人樊小健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原、被告于2014年8月5日签订了《电梯销售工程合同》，合同约定被告向原告购买两台自动扶梯，并由原告负责在广西师范大学食堂内安装，设备费、运输费、安装费总计74万元。合同签订后，原告按照合同约定为被告安装了两台电梯，并经验收合格，原告应被告的要求为自动扶梯加装了外装饰板。在合同履行期间，被告向原告支付了货款55万元，尚有19万元及外装饰材料、人工费22864元未支付。原告多次向被告催要，被告均不支付，为此，原告诉至法院，请求法院判令：1、被告向原告支付自动扶梯价款19万元；2、被告向原告支付违约金185700元；3、被告支付自动扶梯外装饰材料及人工费22864元；4、诉讼费由被告承担。
被告辩称，1、2014年12月10日，原、被告双方协商确认的所欠电梯货款是12万元，并不是19万元，被告同意支付尚欠的12万元电梯货款。2、根据原、被告签订的《电梯销售工程合同》的约定，电梯安装竣工并交付使用的截止时间为2014年9月2日，原告于2014年11月底才将两台自动扶梯交付被告使用。电梯的安装过程中也出现了各种问题，原告的行为已违约，故原告诉请被告支付违约金的诉请不应得到支持。3、根据《电梯销售工程合同》的约定，电梯安装系原告应当履行的合同义务，电梯外装饰材料制作属于电梯安装工程不可或缺的组成部分。且原、被告双方在2014年9月30日、12月10的费用报销单中均未提及该项费用，被告也未认可该项费用，故电梯的外装饰材料费及人工费不应由被告支付。
反诉原告诉称，2014年8月5日，反诉原告与反诉被告签订《电梯销售工程合同》。合同约定，反诉被告向反诉原告提供自动扶梯两台并负责安装、维修，合同总价款为人民币74万元，电梯安装竣工并交付使用的日期为2014年9月2日。合同生效后，反诉原告按合同的约定向反诉被告支付了首期设备款22万元。反诉被告于2014年11月底才将两台自动扶梯交付反诉原告使用。反诉原告认为，反诉被告延期交付自动扶梯的行为，已构成违约，且严重损害了反诉原告的经济利益，为此，提出下列反诉请求：1、反诉被告向反诉原告支付违约金185000元；2、反诉诉讼费由反诉被告承担。
反诉被告辩称，反诉原告与反诉被告签订的《电梯销售工程合同》约定，合同签订后2个工作日内，反诉原告支付合同总价款的30%即222000元到反诉被告指定账户，电梯到工地后2个工作日内，反诉原告支付合同总价款的60%即444000元到反诉被告指定账户，经特种设备检验机构验收合格后5个工作日内支付合同总价款的10%即74000元到反诉被告指定账户。反诉原告在支付第一笔款项时少支付了2000元，其后的货款均没有按合同约定的时间支付。反诉被告及时将电梯安装完毕并经特种设备检验机构检验合格，反诉原告于2014年10月8日投入使用。反诉被告不构成违约，故反诉被告不应承担违约责任。
原告（反诉被告）对本诉及反诉在举证期限内提供的证据有：1、电脑咨询单，证明被告主体资格。2、《电梯销售工程合同》，证明原、被告约定内容及总计价款74万元的事实。3、送货单（复印件），证明原告向被告交付了两台电梯的事实。4、特种设备检验意见通知书，证明原告所销售、安装的电梯合格。5、自动扶梯和自动行道监督检验报告（正本），6、自动扶梯和自动行道监督检验报告（副本），5-6证明原告所销售、安装的电梯合格。7、银行流水账，证明被告付款情况。8、工作联系函，证明原告向被告催款的事实。9、收据，证明原告为自动扶梯加装不锈钢支付的材料及人工费的事实。10、付款通知函，证明原、被告协商的过程。11、特种设备（普查）注册登记表2份，证明被告电梯使用的时间。12、短信，证明原告向被告请求付款。
被告（反诉原告）对本诉及反诉在举证期限内提供的证据有：1、营业执照及组织机构代码，证明被告的主体资格。2、电脑咨询单，证明原告的诉讼主体资格。3、《电梯销售工程合同》及附件，证明原、被告订立电梯买卖及安装合同的事实及合同价款、交付使用时间、违约责任等相关约定。4、送货单（复印件），证明原告从厂家提货（电梯设备）的日期。5、特种设备检验意见通知书，证明电梯检验机构出具电梯设备检验合格的初步意见及具体日期。6、自动扶梯和自动行道监督检验报告复印件（正本），7、自动扶梯和自动行道监督检验报告复印件（副本），6-7证明电梯检验机构出具电梯设备检验合格报告的事实及具体日期。8、工作联系函2份复印件，证明原告延期交货的事实及双方就变更合同价款问题进行协议并没有达成一致的事实。9、工作函，证明原告就电梯按装延期问题与第三人相互扯皮并自愿承担责任的事实。10、手机短信复印件，证明被告延期交付电梯的事实。11、收据，12、转款记录两张，13、费用报销单，11-13证明被告在电梯交付使用前已支付310650元货款的事实。14、费用报销单及确认单，证明1、原、被告双方对合同总价款进行变更的事实（减少价款7万元）；2、被告在已支付310650元的基础上须继续支付36万元货款的事实。15、现金支出凭单，16、收据，17、银行存款凭条、转款凭条各一份，18、银行转账回单，15-18证明被告在双方达成合同价款变更协议后共计支付24万元、尚欠12万元货款。19、维修记录表，20、紧急维修单四份，19-20证明原告安装的电梯经常性出现故障的事实。
经过开庭质证，被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供的证据1真实性无异议，证明内容无异议；证据2的真实性无异议，证明内容无异议；证据3真实性无法确认，需要原件核对送货时间；证据4真实性无异议，但并不能证明电梯是否完全合格，必须要有正式报告；证据5真实性无异议，检验报告才能证明电梯合格的正式的文书；证据6真实性无异议，检验报告才能证明电梯合格的正式的文书；证据7真实性无异议，证明内容无异议；证据8是原告单方意思表示，没有被告签字确认，不予认可，最终结果以双方协商一致为准；证据9这个收据出具方是否存在，是否是他承担工程的，即便属实，费用也不应由被告承担，这是电梯安装的一个部分；证据10被告没有收到，不清楚，即使被告收到，也是原告单方意思，被告不认可；证据11真实性无异议，证明内容无异议，但是最终还是检验报告为准；证据12证明内容不认可。
原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据1-7的真实性无异议，证明内容无异议；证据8真实性无异议，并不是原告与被告协商，只是向被告催款。证据9真实性无异议，土建部分出现问题是被告的责任；证据10真实性无异议，但是原告是为了尽快拿到钱；证据11-13真实性无异议，证明内容无异议；证据14真实性无异议，当时协商是被告一致性支付36万元，就减免被告7万元，时间是2014年12月15日之前，但是被告至今未付清钱；证据15-18真实性无异议，但是恰好证明被告没有按照原告要求及时付款，没有达到原告的优惠条件；证据19-20真实性无异议，这是一般的电梯保护措施，是正常的，不是产品缺陷。
本院结合双方举证和质证，认证如下：对双方确认的证据予以采信。对双方提出异议的证据，因与双方诉辩事由有一定的关联性，故本院亦作为定案的参考依据。
经审理查明，2014年8月5日，以原告广西安特特种设备有限公司为乙方与以被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司为甲方签订了合同编号为AT／SBAZ-
DT-2014-06的《电梯销售工程合同》。合同约定甲方向乙方购买乙方代理经销的森赫电梯股份有限公司生产的“森赫”室外型自动扶梯2台。合同总价74万元，该总价含设备价、运输装卸费、运输费、安装费、报装报检费、税费；不含土建整改修复回填费。合同约定合同签订后2个工作日甲方支付合同总额的30%即人民币22.2万元到乙方指定账户；电梯到工地后2个工作日内，甲方支付合同总价的60%即人民币44.4万元到乙方指定账户；经特种设备监督检验机构验收合格后5个工作日支付10%即人民币7.4万元到乙方指定账户。交货地点为桂林市雁山区广西师范大学校内指定地点。交货期限自合同签订之日起24个工作日。安装工期在符合电梯进场施工及甲方配合的条件下，电梯安装竣工时间为4个日历日（完工交付使用时间截止到2014年9月2日）。安装工程及开工时间应满足工程进度和甲方要求。如甲方未能按约定支付工程款或没有完成土建、水电整改的，则扶梯安装工期相应顺延，竣工期相应顺延。合同又约定甲方提供土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。如甲方电梯井道不符合安装要求，甲方负责土建整改，并负责安装完毕后的土建修复工作。合同还约定乙方由于非不可抗力和非甲方原因不能按时将合同设备交货时，乙方应先期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付误期违约金。每逾期一天，乙方需向甲方支付延期部分电梯合同总价的万分之三（每天）的滞纳金，但违约金总额不超过合同总价的百分之五。甲乙双方未按合同规定付款或交货超过30天的（不可抗力除外），视为违约，逾期超过2个月的，守约一方可以解除合同，违约一方应向对方支付合同总价25%的违约金。
2014年9月17日，原告将2台室外自动扶梯运送至桂林市雁山区广西师范大学校内指定地点。在电梯安装过程中，因电梯井道不符合安装要求，经土建整改后才进行安装，2014年10月8日，原告将两台自动扶梯交付被告使用。2014年11月19日，产品编号为RH18608室外自动扶梯经桂林市特种设备检验所检验合格，并出具编号为FTA20140965号《自动扶梯和自动人行道监督检验报告》。2014年11月25日，产品编号为RH18609室外自动扶梯经桂林市特种设备检验所检验合格，并出具编号为FTA20140980号《自动扶梯和自动人行道监督检验报告》。被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司于2014年8月5日向原告广西安特特种设备有限公司付款22万元，9月24日付款5万元，9月26日付款4万元。2014年12月10日，经原、被告双方协商确定，被告尚欠原告电梯工程款共计36万元。被告于12月31日向原告付款9万元，2015年1月16日付款10万元，2月17日付款5万元，尚欠12万元电梯工程款至今未付。
本院认为，关于本诉部分，原、被告签订的《电梯销售工程合同》是双方的真实意思表示，未违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当完全履行合同约定义务。根据合同的约定，原告应于合同签订之日起24个工作日内即2014年9月8日前交货，安装工期在符合电梯进场施工及被告配合的条件下4个日历日。货到工地的时间是2014年9月17日，超过了约定时间9天。被告应于合同签订后2个工作日内即2014年8月7日向原告支付合同总额的30%即22.2万元，被告实际于2014年8月5日付款22万元。被告应于货到工地后2个工作日内向原告支付合同总价的60%即44.4万元，2014年9月17日货到工地后，被告实际于2014年9月24日付款5万元，于9月26日付款4万元。按合同的要求应付44.4万元，被告只付了9万元，直至2014年12月10日被告均未再付款，被告逾期付款时间已超过了两个多月，根据合同约定甲乙双方未按合同规定付款或交货超过30天的（不可抗力除外），视为违约，故被告的行为已违约。从被告2014年12月10日费用报销单及2014年12月10日陆善贵出具给被告的请将电梯工程款￥360000.00（大写叁拾陆万元整）支付到以下账号：62×××09。户名陆善贵，开户行建设银行。并注明“电梯工程款项已支付完毕”的字据来看，可以认定原、被告就电梯余款协商定下是被告欠原告电梯工程款为36万元，付款时间为2014年12月10日当天。双方对此前各自的违约行为没有进行追究。2014年12月10日当天被告并未付款，而是在2014年12月31日付款9万元，2015年1月16日付款10万元，2015年2月17日付款5万元，尚欠12万元至今未付，被告没有在约定时间2014年12月10日付完约定款，2015年1月16日的付款已超过了30天，被告的行为已违约，应承担违约责任。被告延迟超过30天付款的金额为27万元，应按27万的金额计算违约金，根据《电梯销售工程合同》第十六条第4项的约定，被告应向原告支付违约金6.75万元（27×25%＝6.75）。由于原告在同意被告支付36万元电梯款时已自动放弃7万元及人工费22864元，被告尚欠原告12万元电梯工程款，故被告应支付原告自动扶梯价款12万元。
关于反诉部分，《电梯销售工程合同》第五条约定反诉被告的交货期限是合同签订之日起24个工作日，根据该约定推算反诉被告的最后交货期限是2014年9月8日。反诉原、被告对24个工作日的约定存在分歧。该合同的第八条对安装工期的约定：在符合电梯进场施工及甲方配合的条件下，电梯安装竣工时间为4个日历日，该条款内注明完工交付使用时间截止至2014年9月2日，这一计算交付使用时间有误，该条款只是约定安装时间为4个日历日，本院认定交货时间应为24个工作日，即反诉被告应在2014年9月8日前交货。货到工地的时间是2014年9月17日，反诉被告的交货延迟9天。电梯交货后，安装时间为4个日历日，由于电梯井道不符合安装要求，合同约定负责土建整改为反诉原告的义务，故从2014年9月17日至2014年10月8日的时间不应认定为反诉被告的违约时间。反诉原、被告在2014年12月10日就电梯余款协商定下是反诉原告欠反诉被告电梯工程款为36万元时，双方对各自的违约行为没有进行追究，而且反诉被告延迟交货时间没有达到30天，故反诉原告要求反诉被告支付反诉原告违约金18.5万元的反诉请求，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条之规定，判决如下：
一、被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司支付原告广西安特特种设备有限公司自动扶梯价款120000元。
二、被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司支付原告广西安特特种设备有限公司违约金67500元。
三、驳回原告广西安特特种设备有限公司的其他诉讼请求。
四、驳回反诉原告桂林市宇龙餐饮管理有限公司的反诉请求。
本案本诉收取案件受理费7278元（本诉原告广西安特特种设备有限公司已预交本院），因适用简易程序，减半收取3639元，由本诉原告广西安特特种设备有限公司负担1936元，本诉被告桂林市宇龙餐饮管理有限公司负担1713元；本案反诉收取案件受理费2000元（反诉原告桂林市宇龙餐饮管理有限公司已预付本院），由反诉原告桂林市宇龙餐饮管理有限公司负担。
上述应付款项，义务人因于本判决书生效之日起十日内履行完毕。逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者向本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交本诉上诉案件受理费费7278元；反诉上诉案件受理费2000元，［收款单位：应解汇款及临时存款（桂林市中级人民法院），帐号：30×××16，开户行：农行桂林高新支行］，上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。
代理审判员 朱捷
二〇一五年十月二十日
书 记 员 易颖