陕西省咸阳市杨陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）杨民初字第00352号
原告西安某某公司。
被告黄某某。
原告西安某某公司与被告黄某某承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员孙国萍适用简易程序公开开庭进行了审理。原告西安某某公司委托代理人到庭参加诉讼，被告黄某某经本院传票传唤未到庭应诉。本案现已缺席审理终结。
原告诉称，2012年5月26日，原、被告经协商签订了一份《电梯安装承包协议书》，由原告将总包的杨凌某某小区电梯安装的劳�分包给被告，电梯数量为6台，每台安装费8000元，共计劳务费为48000元。合同约定：准备进工地前，甲方支付乙方协议总额的30％即14400元；轨道厅门安装完毕经公司质检部门验收合格后，甲方支付乙方协议总额约30％即14400元。厅门轨道保证在6月28日之前安装完毕。该合同另外还约定：排除不可抗拒因素，工期为50天。乙方负责在工期内保质保量完成安装工程，若于规定时间前没有完成厅门轨道的安装，甲方将扣除工程款总额的10％作为给甲方的补偿。其他有关事项详见合同约定。合同签订后，原告即按约于同年5月29日向被告支付14400元，而被告拖延履行合同义务，并未在同年6月28日前完成厅门轨道的安装，已构成合同违约。尽管如此，为了督促激励被告积极改进尽快完成合同义务，原告本着诚信原则又于同年8月13日向被告支付了第二笔款项14400元。但是，被告在收款后仍然不讲诚信，长期停工不干，而且还丢失缺少多种配件，经原告多次督促仍拒不改进，至今轨道厅门的安装尚未完成，更谈不上验收合格。按被告实际安装量粗略计算，约超拿进度款5000元。对被告丢失短少的电梯配件，重新购置费用约7560元。被告拖延工期严重违约，按合同约定应向原告支付违约金4800元。鉴于被告长期拖延工期属合同根本性违约，且导致原告向建筑施工方违约并造成经济损失，原告依据《合同法》第94条之规定通知被告依法解除合同并且由其承担因此引起的一切法律责任。为维护原告的合法权益，故诉讼法院，请求判令：1、原、被告双方签订的《电梯安装承包协议书》依法解除；2、判令被告返还超拿的工程进度款5000元，承包合同违约金4800元，赔偿配件损失款7560元，以上三项合计17360元；并按照合同约定返还安装工具，若有丢失损坏而不能返�应照价赔偿；3、诉讼费用由被告承担。
被告黄某某未到庭应诉，亦未提供书面答辩意见及证据。
庭审中，原告提供如下证据：1、《电梯安装承包协议书》一份，证明原、被告签订协议，约定工期为50天，厅门轨道必须在2012年6月28日全部安装完毕，但截至目前被告的厅门轨道仍未安装完毕，故原告可要求被告承担违约金4800元，另合同约定由被告对备件进行保管；2、汇款凭证2份，证明原告按合同于2012年5月29日给被告汇款14400元，2012年8月13日给被告汇款14400元，且第二次付款是在被告未完工的情况下全部支付的；3、解除合同通知，证明因被告严重违约，拖延工期，原告的发包单位要求罚款，原告提出解除合同，该通知原告通过快递送至被告家中；5、勘验申请、勘验记录及照片，证明经原告申请并于2014年6月30日实际勘验，被告对厅门轨道未安装完毕，被告丢失了�量的备件，原告须另行购买；5、产品订购合同4份，证明被告丢失备件的价格，以购买时厂方的价格为准。
对于原告提供的证据，均真实、关联，能相互印证，本院予以认定。
经审理查明，2012年5月26日，原告西安某某公司（合同甲方）与被告黄某某（合同乙方）就杨凌某某小区电梯安装工程事宜签订《电梯安装承包协议书》。合同第一条约定电梯规格型号、控制方式、数量等内容，其中电梯数量为6台；合同第二条约定工期：排除不可抗拒因素，工期为50天；合同第三条约定电梯安装费：每台电梯安装费8000元，总计48000元；合同第四条约定结算方式：1、准备进工地前，甲方支付乙方协议总额的30%，即14400元。2、轨道厅门安装完毕后，经公司质检部门验收合格后，甲方支付乙方协议总额的30%，即14400元。厅门轨道保证在6月28日前安装完毕。3、电梯安装动完快车，甲�支付乙方总额的35%，即16800元。4、质检部门验收合格，电梯正式运行三个月后，甲方支付乙方总额的5%，即2400元。合同第五条、第六条分别约定甲方责任与乙方责任，甲方负责提供电梯所用的脚手架，负责协调工地用库房和土建配套协调。乙方做好进驻工地时设备的开箱检验、记录与接收工作，一旦进驻工地设备材料等的保管由乙方负责，乙方负责在工期内保证保量完成安装工程，若没有完成厅门轨道的安装，甲方将扣除工程款总额的10%作为给甲方的补偿等内容。合同签订后，被告进入工地施工，2014年5月29日原告向被告支付第一笔安装费14400元，同年8月13日向被告支付第二笔安装费14400元，共计28800元。2014年5月29日，原告以被告违约拖延工期丢失配件为由向被告送达解除合同通知书。2014年6月4日原告向本院提出起诉。
本案在审理过程中，本院于2014年6月16日与被告谈话，被告表示其已完成了80％的安装工作，因多方原因安装工作未完成，表示其同意法院调解将剩余工作尽快完成，缺失的配件由其自行补齐，并承诺2014年7月5日前电梯安装动完快车。后因原告在施工工地找不到被告也无法联系到被告，原告于2014年6月30日对本案被告所安装电梯的现状进行勘验，并邀请法院见证，经本院与被告联系未联系到被告，本院2014年7月8日开庭时被告亦未到庭参加诉讼。根据勘验结果，电梯的厅门轨道未全部安装完毕，缺失的配件包括外呼板13个，底坑检修盒2个，盘车轮6个，限速器钢丝绳2根，隔磁板11个等。根据原告提供的证据，外呼板的单价为每个240元，底坑检修盒的单价为每个150元，盘车轮的单价为每个250元，共计4920元。
本院认为，原告西安某某公司与被告黄某某签订的《电梯安装承包协议书》系双方真实意思的表示，为有效合同，双方应按合同约定全面履行自己的义务。原告已向被告支付了60%的安装费28800元，被告未按约定时间完成安装工作并丢失了部分配件，其行为已构成违约，原告因此向被告提出要求解除合同，在本案审理过程中被告虽表示愿意尽快完成安装工作，但至今未完成，导致不能实现合同目的，故原告要求解除合同的诉讼请求成立，本院予以支持。按照双方合同约定，从被告进驻工地后的设备材料等由被告负责保管，故原告要求被告赔偿丢失配件的损失的诉讼请求成立，根据原告提供的证据，本院对配件损失款4920元的诉讼请求予以支持，对超出部分无证据证明不予支持。另根据合同约定，若被告未按时完成厅门轨道的安装，原告将扣除工程款总额的10%作为补偿。故原告要求被告按该约定承担违约金4800元的诉讼请求成立，本院予以支持。对于原告要求被告返还超拿的工程进度款5000元及要求被告返还安装工具或照价赔偿的请求，因未提供相关证据证明，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第九十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告西安某某公司与被告黄某某于2012年5月26日签订的《电梯安装承包协议书》。
二、被告黄某某于本判决生效之日起十日内赔偿原告西安某某公司配件款4920元，承担违约金4800元，共计9720元。
二、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费235元（原告已预交），减半收取118元，由被告承担80元，原告承担38元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。
审判员 �孙国萍
二〇一四年八月十一日
书记员 唐 云
附：相关法律文书
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的�后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。