陕西省泾阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泾民初字第01699号
原告陕西唱响音视工程有限责任公司。
法定代表人张某某，该公司总经理。
委托代理人林某某，陕西弘业律师事务所律师。
被告陕西寿平实业有限公司。
法定代表人王某某，该公司执行董事。
委托代理人李某某，男，汉族，村民。
委托代理人胡某某，该公司办公室主任。
原告陕西唱响音视工程有限责任公司（以下简称唱响公司）诉被告陕西寿平实业有限公司（以下简称寿平公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告委托代理人、被告委托代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称，2015年6月上旬，与被告签订《合同书》，约定：由原告承包被告的LEDP10户外全彩大屏系统和舞台搭建工程；被告根据约定向原告支付合同价款；工程完工后，被告应及时进行验收，未经验收，被告擅自使用的，视为验收合格；被告迟延支付合同价款的，每迟延一天，向其支付所欠合同价款5‰的违约金。合同签订后，原告按约履行，履约过程中，与被告又签订《补充合同》增加LED显示屏和辅材，均已按约履行。原告全部完工并调试合格后，书面提请被告验收，被告未验收后未签署意见，便于2015年7月19日开始使用。后经原告多次要求，被告现场有关负责人员于2015年7月28日向原告签署竣工验收合格意见。被告在使用工程后，未按约向原告付款，至今仍拖欠合同价款54009元（不含质保金），虽经多次催要，均被被告以各种理由推脱。原告认为，依法成立的合同是当事人缔结的法律，对合同当事人具有法律约束力，一方违反合同约定的，应当承担违约责任。原告已按约履行己方义务，但被告未按约付款，已构成违约，依法应当承担违约责任。为维护自己合法权益，树立法律尊严，诉至法院，请求依法判令被告向原告支付所欠合同价款549009元，按欠款每天万分之6.575的标准计算，自2015年7月29日至给付之日止。
被告辩称，与原告签订合同属实，LED屏一直处于调试状态，未验收使用。自己应该欠原告工程款42208.6元再减去9672元的质保金，待正常验收后欠多少自己就愿意付多少。
原告为支持自己的主张，提交了以下证据，证据1《合同书》、《补充合同》，证明这两份合同依法成立，合法有效，对原、被告均具有法律效力，原、被告均应按约履行，任何一方违约，应承担违约责任；证明合同总价款为216032元，其中，含质量保证金为10801.6元。证据2竣工验收报告、现场竣工照片及视频，证明原告已按约全面履行己方义务；证明自2015年7月19日起，被告已正常使用该工程，被告应按约向原告付款。证据32015年6月10日、6月14日、6月19日《收据存根》、天气网泾阳县区域六、七月份天气详情截图，证明因被告临时调整施工方案，且未按约定向原告付款，原告有权顺延工期；证明因天气下雨，影响工程施工，工期相应顺延；证明被告未按约付款，至今仍拖欠原告工程款54009元（不含质保金），被告应当支付所欠款项，并承担违约责任。
被告对原告提交的证据，发表以下质证意见，对证据1认为《合同书》属实，予以认可；《补充合同》自己不知情，印章无法确定真实性，也没有一个人签字，不予认可。对证据2工程验收单不认可，签收人都是工地打工的人，薛某某是雇佣在工地打工的人，他们都没有签字权，没有项目负责人或公司负责人签字。该照片是7月底美食季开业现场照片，对其真实性认可。视频是晚会现场拍摄的，跟照片是同一天，对其真实性认可。证据3的3张《收据存根》属实，对其真实性认可；天气截图不准确，不认可。
被告未提交证据。
本院对原告提交的证据分析认定，对证据1中的合同书，被告认可，对该证据的真实性予以认可；补充合同中加盖被告印章，本院予以认可。对证据2中的照片及视频的真实性被告均认可，对该证据本院予以采信；被告驻工地代表在竣工验收报告上的签名可认定为被告对工程质量的确认，故对竣工验收报告本院予以采信。对证据3中3张收据存根的真实性被告认可，对该证据予以采信；天气截图来自网络搜索截图，对其真实性予以采信。
经审理查明，2015年6月初，原告与被告签订《合同书》，约定由原告（乙方）承包被告（甲方）的LEDP10户外全彩大屏系统和舞台搭建工程，工期15天，工程总造价193430元，张某某为原告驻工地代表，薛某某为被告驻工地代表。《合同书》中载明：“工程安装调试完毕，经乙方自检合格，书面通知甲方约定联合验收时间；经甲乙双方验收合格，签署验收报告，甲方即一次性向乙方付清余款（工程总造价的25%），计人民币肆万捌仟叁佰伍拾捌元整（￥48358.00元）。余款（工程总造价的5%），计人民币玖仟陆佰柒拾贰元整（￥9672.00元）作为质保金，待质保期结束后甲方即一次性向乙方支付。”以及“甲方在验收中若有异议，须以书面形式向乙方提出，乙方在收到甲方通知之日起十日内须予以解决。如甲方在收到乙方验收通知单十日内既不提出异议又不参加验收的情况，则被视为甲方默认验收合格。”2015年6月14日，原告与被告签订《补充合同》，约定由于甲方临时调整施工方案，需要增加LED屏，合计金额22602元。2015年7月24日，被告在其举办的美食季开业晚会中使用了该舞台和LED屏。2015年7月28日，原告出具验收报告，乙方自验结论中载明“目前已经全部施工完毕，并调试到位，具备验收条件，经乙方自检合格”并加盖原告工程专用章，甲方验收结果中载明“经竣工验收已符合质量要求。且经2015年7月19日以来试运营使用该舞台和LED屏已能正常使用。薛某某2015年7月28日。情况属实，刘富仓、井新社。”2015年6月10日、6月14日、6月19日被告分别向原告支付工程款50000元、14780.6元、86440.8元，共计151221.4元。原告以建设工程合同纠纷为由提起诉讼。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护。原告与被告签订合同以及补充合同，加盖被告印章，该合同内容真实、形式合法，应受法律保护。对被告提出的补充合同无法定代表人签名，合同不成立的抗辩理由，本院不予采信。原告依照约定完成了LEDP10户外全彩大屏系统和舞台搭建工程，2015年7月24日被告在其美食季开业晚会中使用并于2015年7月28日通过其驻工地代表薛某某签字验收。合同中未约定工程验收的特定人员，薛某某对工程质量认可并在质量验收单中签名，且被告在薛某某签字验收之前已使用过该工程，直至薛某某签字验收后十日内亦未提出异议，可视为被告对工程质量的验收确认。两合同中约定的工程总造价为216032元，被告向原告共支付了151221.4元工程款。原告提出的由被告向其支付所欠合同价款的请求，应予支持。依照合同约定，被告应向原告支付工程总造价的95%，即205230.4元；剩余的5%作为质保金，即10801.6元。故被告应向原告支付拖欠工程款54009元。《合同书》中载明“甲方未按时支付工程款给乙方，甲方向乙方支付所欠工程余款的5‰／天作为违约金。”原告请求以所欠合同价款金额为基数，按欠款每天万分之6.575的标准计算违约金的方法低于《合同书》中的约定，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条之规定，判决如下：
被告陕西寿平实业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西唱响音视工程有限责任公司支付工程款54009元，并自2015年7月29日起按每日万分之6.575承担违约金，直至工程款付清之日止。
如被执行人未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费1220元，由被告陕西寿平实业有限公司承担。
如不服本判决，可以在判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。
代理审判员 张高峰
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 段展翔
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。